Loppuraportti

AssariXP

Helsinki 9.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kurssi

581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov)

Projektiryhmä Mikko Hakila Maruan Khoury Ilkka Manner Pirjo Tervonen Kirsi Ylänne Tuija Åkerblom

Asiakas

Harri Laine

Johtoryhmä Sini Ruohomaa Juha Taina Turjo Tuohiniemi

Kotisivu

http://www.cs.helsinki.fi/group/assarixp

Versiohistoria Versio Päiväys Tehdyt muutokset 0.1 6.12.2004 Ensimmäinen versio kommentoitavaksi 0.2 7.12.2004 Toinen versio 0.3 8.12.2004 Kolmas versio ryhmän tarkastettavaksi 1.0 9.12.2004 Valmis versio

Sisältö

1 Johdanto 1

2 Projektin tavoitteet 1

3 Projektin yleinen sujuminen 1 3.1 Aikataulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.2 Projektissa käytetty prosessimalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.3 Dokumentointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.4 Projektissa käytetyt työkalut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.5 Projektin onnistumiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.6 Projektin epäonnistumiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 Projektin eri vaiheet 5 4.1 Projektisuunnitelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.2 Vaatimusmäärittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.3 Suunnittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.4 Toteutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.5 Testaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.6 Viimeistely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Projektityöskentely 8 5.1 Ryhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.1.1 Työmäärä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.1.2 Kokoukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5.2 Ohjaaja ja vastuuhenkilö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5.3 Asiakas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6 Henkilökohtaisia arvioita projektista 10 6.1 Mikko Hakila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6.2 Maruan Khoury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6.3 Ilkka Manner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.4 Kirsi Ylänne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

7 Yhteenveto 12

Lähteet 12 Liitteet

1 Työtuntilistat A Mikko Hakilan työtunnit 1 B Maruan Khouryn työtunnit 4 C Ilkka Mannerin työtunnit 9 D Pirjo Tervosen työtunnit 12 E Kirsi Ylänteen työtunnit 16 F Tuija Åkerblomin työtunnit 21

1 Johdanto

AssariXP on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmistotuotantoprojekti. Projekti toteutettiin syksyllä 2004. Tässä dokumentissa arvioidaan projektia kokonaisuutena, projektin eri vaiheita ja projektiryhmän työskentelyä. (Projektissa toteutetun järjestelmän parannusehdotukset ovat Toteutusdokumentissa.)

Luvussa 2 esitellään projektin tavoiteet. Luvussa 3 arvioidaan projektia kokonaisuutena ja luvussa 4 arvioidaan projektin eri vaiheita tarkemmin. Luvussa 5 kuvataan projektityöskentelyä ja luvussa 6 on projektin jäsenten henkilökohtaisia arvioita projektista. Luvussa 7 on lyhyt yhteenveto. Liitteessä 1 ovat ryhmän jäsenten työtuntilistat.

2 Projektin tavoitteet

AssariXP-projektin tehtävänä oli laajentaa projektin asiakkaan Harri Laineen kehittämää eAssari-opetusohjelmistoa [Lai03]. Keväällä 2004 Assari-projekti oli toteuttanut eAssariin tehtävien laatimis- ja analysointikomponentit. AssariXP toimi Assarin jatkoprojektina siinä mielessä, että AssariXP:n oli otettava huomioon Assari-ryhmän tekemät muutokset eAssarin tietokantaan ja toteutettava omat komponenttinsa niin, että ne sopisivat yhteen Assarin komponenttien kanssa.

AssariXP:n tavoitteena oli toteuttaa eAssariin komponentti, jolla tehtäviä voidaan valita erilaisiin pakkauksiin. Pakkauksia voivat tehdä sekä opettajat että opiskelijat. Tavoitteena oli myös määrittää palautelomake, jolla eAssarin tehtävistä voidaan antaa palautetta, sekä toteuttaa komponentti, jonka avulla voidaan tarkastella tehtävistä annettujen palautteiden yhteenvetoja. Lisäksi AssariXP:n piti selvittää, onko mahdollista muuntaa eAssarin tehtävätyyppejä IMS-organisaation määrittämään QTI-muotoon [IMS], ja jos muuntaminen on mahdollista, toteuttaa komponentti, jonka avulla muunnos voidaan tehdä. Komponenteille asetetut vaatimukset on määritelty projektin dokumentissa Vaatimusmäärittely.

3 Projektin yleinen sujuminen

Tässä luvussa arvioidaan projektin yleistä sujumista: aikataulussa pysymistä, projektissa käytettyä prosessimallia, dokumentointia ja projektissa käytettyjä työkaluja. Luvun lopussa esitetään arvio projektin vahvuuksista ja heikkouksista.

3.1 Aikataulu

AssariXP-projektin ensimmäinen tapaaminen oli 6.9.2004. Projektisuunnitelmassa valmistumispäiväksi arvioitiin 4.12.2004. Tästä tavoitteesta projekti viivästyi vain viikon verran, sillä projektin valmistumispäiväksi tuli 10.12.2004. Lopulliseen valmistumiseen vaikutti vahvasti se, että 10.12. oli myös Tietojenkäsittelytieteen laitoksen asettama projektien palautuspäivä.

Taulukossa 1 on esitetty projektin suunniteltu aikataulu ja toteutunut aikataulu. Eri vaiheiden kulkua ja onnistumista on selostettu tarkemmin luvussa Projektin eri vaiheet. Projektivaiheiden toteutuneeksi päättymispäiväksi on merkitty se päivä, jolloin projektivaiheessa tuotetun dokumentin lopullinen versio valmistui.

Projektivaihe Suunniteltu aika Toteutunut aika Projektisuunnitelma 6.9.-17.9.2004 6.9.-21.9.2004 Vaatimusmäärittely 18.9.-8.10.2004 18.9.-12.10.2004 Suunnittelu 9.10.-5.11.2004 12.10.-13.11.2004 Toteutus ja yksikkötestaus 6.11.-19.11.2004 9.11.-3.12.2004 Testaus ja viimeistely 20.11.-3.12.2004 23.11.2004-10.12.2004 Projektin valmistuminen 4.12.2004 10.12.2004

Taulukko 1: Projektin suunniteltu ja toteutunut aikataulu

3.2 Projektissa käytetty prosessimalli

Projektissa käytettiin nk. vesiputousmallia prosessimallina. Projektisuunnitelmassa kuitenkin todettiin, että mallista voidaan tarvittaessa poiketa. Juuri näin tapahtui etenkin toteutusvaiheessa, jossa testausta tehtiin jatkuvasti toteutuksen edetessä. Varsinainen pelkkä testausvaihe jäi lyhyeksi, eikä toteutus- ja testausvaiheen työtunteja voitu kunnolla erottaa toisistaan. Lisäksi osa projektin vaiheista meni ajallisesti päällekkäin siten, että edeltävän vaiheen lopullinen dokumentti valmistui ennakoitua myöhemmin ja seuraava vaihe aloitettiin suunnitellussa aikataulussa. Näin esimerkiksi tapahtui suunnittelu- ja toteutusvaiheiden kanssa, kuten taulukosta 1 ilmenee.

Kaiken kaikkiaan vesiputousmalli kuitenkin sopi tähän projektiin melko hyvin, vaikka projektisuunnitelmassa laaditussa aikataulussa ei aivan pysyttykään. Suurimman ongelman aikatauluun aiheutti se, että suunnitteluvaiheessa tehty suunnitelma järjestelmän toteuttamisesta jäi liian yleiselle tasolle ja toteutusvaiheessa jouduttiin vielä tekemään tarkempaa suunnittelua.

3.3 Dokumentointi

Projektin aikana tuotettiin seuraavat dokumentit:

• Projektisuunnitelma, jossa esitetään mm. projektin aikataulu ja arvio toteutettavan järjestelmän koosta.

• Vaatimusmäärittely, jossa määritellään toteutettavalle järjestelmälle asetetut vaatimukset.

• Suunnitteludokumentti, joka sisältää liitteenä testaussuunnitelman.

• Toteutusdokumentti, joka sisältää selostuksen toteutetuista komponenteista ja luokista sekä parannusehdotuksia.

• Testausraportti, joka sisältää selostukset tehdyistä testeistä.

• Käyttöohje, joka sisältää järjestelmän asennusohjeen ja käyttöohjeen.

• Loppuraportti

Projektisuunnitelmaan ei kirjattu toteutusdokumenttia, mutta koska suunnittelu jäi liian yleiselle tasolle, projektiryhmä päätti tuottaa toteutusdokumentin eikä tyytyä vain päivittämään suunnitteludokumenttia. Toteutusdokumentti on tarkoitettu etenkin mahdollisille tuleville järjestelmän jatkokehittäjille ja dokumentin tavoite on se, että kehittäjät voisivat lukea, millainen järjestelmä tässä projektissa saatiin aikaan. Dokumentissa on myös esitetty parannusehdotuksia järjestelmään.

Kaikki ryhmän dokumentit ovat suomenkielisiä. Ohjelmoitaessa tehtiin kuitenkin vain englanninkielinen JavaDoc-dokumentointi ja ohjelmakoodissa olevat muut kommentit ovat myös englanninkielisiä.

Dokumenteista valtaosa kirjoitettiin käyttäen hyväksi LaTeX-järjestelmää ja Tietojenkäsittelytieteen laitoksen Ohjelmistotuotantoprojekti-kurssin sivuilla olevia LaTeX-doku-menttien malleja. Dokumentit on julkaistu ps- ja pdf-muotoisina ryhmän kotisivulla http://www.cs.helsinki.fi/group/assarixp/dokumentit.html. Dokumenteissa olevat sekvenssikaaviot tehtiin Dia-ohjelman avulla ja luokkakaaviot tehtiin JBuilder-ohjelman avulla. Työskentely LaTeX-järjestelmän kanssa sujui tyydyttävästi, vaikka järjestelmä oli suurimmalle osalle ryhmän jäsenistä ennestään tuntematon. Suurimmat ongelmat olivat kuvien asettelu ja taulukoiden tekeminen LaTeX-dokumenteissa. LaTeX tarjosi kuitenkin helpon tavan jakaa dokumenttien kirjoittamisvastuuta ryhmän eri jäsenille, joten LaTeXin valitseminen kirjoitustyökaluksi osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat dokumenttien kirjoittamiseen ja niiden tarkistamiseen. Ainoastaan viimeistelyvaiheessa Testausraportin, Käyttöohjeen ja Loppuraportin kirjoittamisen päävastuu annettiin yksittäisille jäsenille. Koska kaksi edellä mainittua dokumenttia sisälsivät paljon tekstin ulkoasun muokkaamista, ne kirjoitettiin OpenOfficen editorilla.

Projektin sihteeri Pirjo Tervonen kirjoitti ryhmän kokouksien pöytäkirjat, jotka julkaistiin ryhmän www-sivuilla.

3.4 Projektissa käytetyt työkalut

Projektissa käytettiin LaTeX-järjestelmän lisäksi Concurrent Version System -järjestelmää eli CVS:ää. Alkuhankaluuksien jälkeen järjestelmää käytettiin dokumenttien kirjoittamisessa. Alun perin CVS:ää piti käyttää myös toteutusvaiheessa koodien versioiden hallintaan, mutta kun toteutusvaiheessa työnjako onnistui niin, että kukin jäsen saattoi tehdä itsenäisesti omaa komponenttiaan, CVS:ää ei juurikaan käytetty toteutusvaiheessa. Tämä oli mahdollista sen vuoksi, että toteutetut komponentit olivat irrallisia. Tietokannan hallinnassa käytettiin aluksi sqlplus-komentotulkkia, mutta projektipäällikön suosituksen jälkeen ryhmän jäsenet alkoivat käyttää graafisen käyttöliittymän tarjoavaa TOraa (Toolkit for Oracle). TOra osoittautui erittäin hyväksi työkaluksi ja helpotti tietokannan käsittelyä.

Projektissa toteutetun järjestelmän käyttöliittymä hoidettiin servlettien avulla. Servlettejä ajettiin koneessa db.cs.helsinki.fi. Ajoympäristönä oli Tomcat 4.1.10 -palvelin, joka aiheutti hetkittäin ongelmia. Kun moni ryhmän jäsen ajoi samanaikaisesti omia testiservlettejään, palvelin toimi odottamattomasti näyttäen muiden ryhmän jäsenten sivuja. Tämä vaikeutti servlettien testaamista.

Toteutusvaiheen ohjelmoinnissa ryhmän jäsenet käyttivät erilaisia editoreja omien mieltymyksiensä mukaan. Suurin osa kirjoitti koodin Emacsin avulla.

3.5 Projektin onnistumiset

Projekti onnistui saavuttamaan valtaosan vaatimusmäärittelyssä asetetuista vaatimuksista. Vain monikielisen käyttöliittymän toteuttaminen jäi tekemättä ja projektissa toteutettiin ainoastaan suomenkielinen käyttöliittymä. Toteutusdokumentissa on esitetty, miten käyttöliittymäsivut eri kielillä voitaisiin toteuttaa. Projektia voidaan siis kokonaisuutena pitää onnistuneena ja projektiryhmä on tyytyväinen saavutettuun tulokseen.

Projektissa ryhmä onnistui myös sovittamaan oman järjestelmänsä aiemman Assari-ryhmän toteutukseen, vaikka Assari-ryhmän dokumentaatio oli osin vaikeaselkoista ja puutteellista. Tässä projektissa käytettiin hyväksi etenkin aiemman ryhmän eAssarin tietokantaan tekemiä ratkaisuja. Vaatimusmäärittely- ja suunnitteluvaiheessa ryhmä joutui perehtymään myös tietokantaan saadakseen selville, miten Assari-ryhmä oli toteuttanut oman järjestelmänsä.

3.6 Projektin epäonnistumiset

Projektiryhmä epäonnistui suunnitteluvaiheessa, jossa toteutettavien komponenttien suunnittelu jäi liian yleiselle tasolle. Ryhmä tiedosti, että suunnittelu oli tärkeä vaihe, koska ryhmässä oli jäseniä, joilla ei ollut paljon aiempaa ohjelmointikokemusta, mutta tästä huolimatta suunnittelu ei onnistunut tarpeeksi hyvin. Suunnittelua jouduttiin tekemään myös toteutusvaiheessa, kun Suunnitteludokumentissa esitetty toteutus ei ollutkaan niin suoraviivaista kuin oli kuviteltu. Suunnitteluvaiheessa ei myöskään päätetty, miten järjestelmään vaadittu monikielinen käyttöliittymä olisi ollut järkevintä toteuttaa. Toteutusvaiheessa monikielinen käyttöliittymä jäi siksi toteuttamatta ja käyttöliittymä toteutettiin vain suomenkielisenä.

4 Projektin eri vaiheet

Tässä luvussa arvioidaan tarkemmin projektin eri vaiheita.

4.1 Projektisuunnitelma

Projektin ensimmäinen vaihe, jossa laadittiin Projektisuunnitelma, onnistui hyvin. Vaiheen suunniteltiin kestävän 6.9.-17.9.2004 ja todellisuudessa vaihe päättyi 19.9.2004, jolloin Projektisuunnitelman valmis versio oli valmis.

Projektisuunnitelmaa laadittaessa projektiryhmä tapasi asiakkaan Harri Laineen kerran 10.9.2004, jolloin Laine kertoi vaatimuksistaan ja odotuksistaan projektin suhteen. Projektisuunnitelmassa esitettiin arvio projektin aikataulusta, esiteltiin suunnitellut työskentelytavat ja arvioitiin toteutettavan ohjelmiston koodimäärä. Jälkikäteen arvioiden dokumentissa esitetty aikataulu oli realistinen, mutta suunnitteluvaiheen puutteellisuus vaikutti aikataulun venymiseen. Dokumentissa arvioitiin, että projektissa toteutettaisiin ohjelmisto, jonka koko koodiriveinä olisi 3500. Toteutetussa ohjelmistossa koodirivejä on 3671. Taulukossa 2 on esitetty arvioitu koodimäärä ja toteutunut koodimäärä.

Komponentti Arvio(LOC) Toteutunut(LOC) Tehtävien paketointi 1500 1593 Palautteen antaminen ja tarkastelu 1000 1014 Tehtävien muunto QTI-muotoon 1000 475 Muut luokat - 589 Yhteensä 3500 3671

Taulukko 2: Arvioitu ja toteutunut ohjelmiston koko koodiriveinä

Tehtävien paketointiin kuuluvat Group-, GroupHTML-, Module- ja ModuleHTML-luokat. Palautteen antamiseen ja tarkasteluun kuuluvat luokat FeedbackFormServlet ja Feedback- Summary. Tehtävien muunto QTI-muotoon sisältää luokat Qti ja QtiHTML. Muita luokkia ovat MainServlet, HTMLFilter, NavBar ja DatabaseAccess.

Ohjelmiston arvioitu ja toteutunut koodirivien määrä ovat hyvin lähellä toisiaan. Oikeansuuntainen arvio oli mahdollista tehdä, koska projektipäälliköllä ja osalla ryhmän jäsenistä oli aikaisempaa kokemusta servlettien toteuttamisesta. Tosin on myönnettävä, että mikäli projektissa olisi ehditty toteuttaa aivan kaikki vaaditut ominaisuudet koodirivimäärä olisi ollut suurempi.

Toteutuneessa ohjelmistossa QTI-muunnoksen koodimäärä on selkeästi pienempi kuin alunperin arvioitiin. Suurin selitys eroon on se, että projektisuunnitelmaa tehtäessä ei vielä tiedetty, olisiko QTI-muuntaminen ylipäätään mahdollista, joten koodimäärästä jouduttiin esittämään hyvin karkea arvio. Lopulta projektissa toteutettiin vain yhden tehtävätyypin QTI-muunnos eikä kaikkien järjestelmässä tällä hetkellä olevien kolmen tehtävätyypin muunnosta.

4.2 Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely arvioitiin tehtävän ajalla 18.9.-8.10.2004. Aikataulua pystyttiin noudattamaan melko hyvin: Vaatimusmäärittely-dokumentin katselmus (Technical Review) pidettiin asiakkaan kanssa 12.10.2004 ja katselmuksen jälkeen muutetun dokumentin lopullinen versio valmistui samana päivänä.

Vaiheen aikana asiakas tavattiin kahdesti, 27.9.2004, jolloin asiakkaalta kysyttiin tarkennuksia vaatimuksiin, ja 12.10.2004, jolloin pidettiin Vaatimusmäärittely-dokumentin katselmus (TR), jossa asiakas esitti muutosvaatimuksensa dokumenttiin. Vaatimuksia määriteltäessä ongelmia aiheutui siitä, että ryhmän jäsenten oli vaikea saavuttaa yhteistä näkemystä toteutettavan järjestelmän eri käyttäjille, opettajille ja opiskelijoille, asetettavista oikeuksista. Lisäksi järjestelmässä vaadituista ryhmistä ja pakkauksista oli erilaisia käsityksiä. Vaiheen loppupuolella ryhmässä kuitenkin muodostui yhtenäinen kuva järjestelmän vaatimuksista ja dokumentin laatiminen onnistui hyvin, sillä katselmuksessa asiakas teki vain pieniä muutoksia ja tarkennuksia dokumentissa esitettyihin vaatimusmäärittelyihin.

4.3 Suunnittelu

Suunnitteluvaihe arvioitiin alun perin tapahtuvan 9.10.-5.11.2004. Todellisuudessa vaihe sijoittui ajalle 12.10.-13.11.2004. Suunnitteludokumentti tarkastettiin muodollisessa katselmuksessa (Formal Technical Review’ssa) 9.11.2004. FTR:ssa esitetyt muutokset tarkastettiin yhteisessä kokouksessa 12.11. ja jäädytetty versio oli valmis 13.11.2004. Suunnitteluvaiheen aikana asiakkaaseen pidettiin yhteyttä sähköpostitse. Tämän lisäksi asiakas tavattiin 29.10.2004, jolloin asiakas kertoi mielipiteensä hänelle esitetystä palautelomakehahmotelmasta sekä kommentoi hänelle lähetettyä QTI-selvitystä. Tapaamisessa sovittiin, että järjestelmässä toteutetaan QTI-muunnos eAssarin valintatehtäville. Projektiryhmässä tiedettiin aiempien ohjelmistotuotantoprojektien perusteella, että Suunnitteludokumentti olisi laajin projektissa laadittava dokumentti. Vaihetta varten laadittiin sen vuoksi oma aikataulunsa, jota jossain määrin noudatettiinkin. Ongelmia vaiheessa aiheutti kuitenkin se, että Assari-ryhmän dokumentaatio, josta yritettiin selvittää, mitä aiempi ryhmä oli tehnyt, oli puutteellista. Ryhmän jäsenet perehtyivät Assarin dokumentaation lisäksi myös eAssarin tietokantaan selvittääkseen, miten Assari-ryhmä oli järjestelmänsä toteuttanut. Tämä hidasti oman järjestelmän suunnittelun aloittamista. Projektiryhmä myös tiedosti suunnitteluvaiheen tärkeyden, koska ryhmässä oli jäseniä, joilla ei ollut paljon aikaisempaa ohjelmointikokemusta. Tästä huolimatta järjestelmän suunnittelu jäi liian yleiselle tasolle eikä eri luokkien metodeja kuvattu tarpeeksi tarkasti niin, että toteutus olisi ollut aivan suoraviivaista. Tämä virhe kostautui toteutusvaiheessa, jossa luokkien metodien suunnittelua jouduttiin tarkentamaan. Virhe johtui ennen kaikkea siitä, että ryhmän jäsenillä ei ollut aikaisempaa kokemusta tällaisesta ohjelmointiprojektista. Kokemus oli kuitenkin hyvin opettavainen.

4.4 Toteutus

Toteutusvaihe arvioitiin projektisuunnitelmassa ajalle 6.11.-19.11.2004. Tämä arvio epäonnistui: toteutusvaihe sijoittui ajalle 9.11.-3.12.2004. Suunnitteluvaihe venyi viikkoa pidemmäksi kuin oli tarkoitus, joten toteutusvaiheen kanssa tuli päällekkäisyyttä. Lisäksi toteutusvaiheessa tehtiin paljon testaamista, joten toteutus- ja testaamisvaihetta ei voida kunnolla erottaa toisistaan.

Suunnitteluvaiheessa hahmottui toteutusvaiheen työnjako. Ryhmän jäsenet vastasivat sen järjestelmän osan toteuttamisesta, jonka suunnittelun he kirjoittivat. Toteutusvaiheen työnjakoa vaikeutti kuitenkin Kirsi Ylänteen sairastuminen, jonka vuoksi hän ei voinut viikkoon osallistua toteutukseen. Lisäksi Mikko Hakila oli toteutusvaiheessa viikon työmatkalla.

Vaikka toteutusvaihe venyikin arvioitua pidemmäksi, toteutusvaihe oli onnistunut. Kaikki vaatimukset lukuunottamatta monikielistä käyttöliittymää saatiin toteutettua. Ryhmän jäsenten välinen yhteistyö toimi mainiosti. Kun yhdellä ryhmän jäsenellä oli ongelmia ohjelmoinnissa, muut jäsenet auttoivat ratkaisemaan asiaa. Toteutusvaiheessa suurin osa ryhmätapaamisista järjestettiin tietokoneluokissa, joissa oli mahdollista tehdä yhteistyötä ohjelmoinnissa. Lisäksi ryhmän jäsenet tapasivat toisiaan tietokoneluokissa satunnaisesti myös ennalta sovittujen ryhmätapaamisten ulkopuolella.

Ryhmä päätti toteutusvaiheessa poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta, jonka mukaan suunnitteludokumenttia olisi päivitetty toteutetun järjestelmän mukaisesti. Sen sijaan päätettiin tehdä erillinen Toteutusdokumentti. Syynä tähän oli se, että ryhmä halusi mahdollisten jatkoryhmien saavan helposti selville, millainen järjestelmä projektissa todella toteutettiin.

4.5 Testaus

Projektisuunnitelmassa arvioitiin, että testaus ja viimeistely tapahtuisivat ajalla 20.11.- 3.12.2004. Projektin järjestelmä toteutettiin servlettien avulla, minkä vuoksi testausta tehtiin jatkuvasti toteutusvaiheessa, eikä testausvaihetta voida kunnolla erottaa erilliseksi projektin vaiheeksi. Integrointitestausta tehtiin niin, että ryhmän jäsenet kopioivat itselleen MainServletin ja muut tarvittavat yhteiset luokat ja testasivat omaa komponenttiaan kopioiden avulla. Ryhmän jäsenten työtuntilistoissa suurin osa integrointitestauksesta on merkitty toteutusvaiheeseen.

4.6 Viimeistely

Alun perin viimeistelyn arvioitiin olevan valmis 3.12.2004. Tästä arviosta projekti myöhästyi viikon ja viimeistely valmistui 10.12.2004. Viimeistelyvaiheessa projektiryhmä tuotti Testausraportin, Käyttöohjeen ja tämän Loppuraportin. Viimeistelyvaihe sujui hienosti, vaikka työtä riitti runsaasti viimeiseen päivään saakka.

5 Projektityöskentely

Tässä luvussa arvioidaan vielä projektityöskentelyä projektin eri sidosryhmien kannalta.

5.1 Ryhmä

AssariXP-ryhmään kuuluivat Mikko Hakila, Maruan Khoury, Ilkka Manner, Pirjo Tervonen, Kirsi Ylänne ja Tuija Åkerblom. Projektipäällikkönä toimi Ilkka, vaatimusvastaavana Tuija, suunnittelu- ja dokumentaatiovastaavana Kirsi, toteutusvastaavana Mikko ja testausvastaavana Maruan. Projektin sihteerinä toimi Pirjo.

AssariXP ei ollut kovin tyypillinen Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijaryhmä, jossa enemmistö on miespuolisia opiskelijoita. Ryhmän jäsenistä puolet oli naisia ja puolet miehiä. Ryhmän heterogeenisuutta lisäsi myös se, että kaksi ryhmän jäsenistä oli muuntokoulutettavia, jotka opiskelivat tietojenkäsittelytiedettä täydentääkseen aikaisempia opintojaan. Ryhmän jäsenten erilaisuudesta huolimatta ryhmä toimi projektin aikana hyvin.

Projektin alussa ryhmähenkeä ei luonnollisesti juurikaan ollut, mutta vähitellen projektin edetessä sellainen alkoi muodostua ja projektin loppuvaiheessa ryhmässä vallitsi hyvä, kannustava henki. Työnjako toimi oivallisesti ja ongelmatilanteissa ryhmän jäsenet auttoivat toisiaan. Tämä korostui erityisesti toteutusvaiheessa, jossa kokeneemmat ohjelmoijat neuvoivat ja auttoivat kokemattomampia.

Työnjako projektin eri vaiheissa sujui hyvin, kun jäsenet ottivat vastuulleen asioita, jotka kiinnostivat heitä ja joista he arvioivat selviytyvänsä.

5.1.1 Työmäärä

Taulukossa 3 on esitetty ryhmän jäsenten tekemät työtunnit projektin eri vaiheissa. Jäsenten työtuntilistat ovat liitteessä 1.

Muuhun projektiin liittyvään työhön kuuluvat mm. pöytäkirjojen kirjoittaminen ja julkaisu ryhmän kotisivulla, joista vastasi Pirjo, ja ryhmän kotisivujen tekeminen ja ylläpito, josta vastasi Maruan.

Projektiryhmä työskenteli yhteensä 1383 tuntia. Ohjelmistotuotantoprojektissa odotetaan 240 tunnin henkilökohtaista työpanosta ja ryhmän jäsenten keskimääräinen työmäärä oli 230,5 tuntia. Projektisuunnitelman laatimiseen ryhmä käytti yhteensä 95,5 tuntia, eli keskimäärin n. 16 tuntia jäsentä kohden. Vaatimusmäärittelyyn kului 215,5 tuntia, jäsentä kohden n. 36 tuntia. Suunnitteluvaiheessa ryhmä työskenteli yhteensä 374 tuntia, n. 62 tuntia yhtä jäsentä kohden. Toteutus- ja testausvaiheessa työmäärä oli suurin, yhteensä 481,5 tuntia, n. 80 tuntia jäsentä kohden. Viimeistelyvaiheessa tuntejä kertyi 132,5, jäsentä kohden n. 22 tuntia. Tämän lisäksi muuhun työhön kului yhteensä 84 tuntia.

PS VA SU TO+TE VI MU yhteensä Mikko Hakila 19 37 69 99 18 0 242 Maruan Khoury 14 30,5 65,5 68 45 18 241 Ilkka Manner 20 28,5 65 104 21 9,5 248 Pirjo Tervonen 15 39 48 78 1 48 229 Kirsi Ylänne 19,5 24 67,5 52 32,5 4,5 200 Tuija Åkerblom 8 56,5 59 80,5 15 4 223 Yhteensä 95,5 215,5 374 481,5 132,5 84 1383

PS = projektisuunnitelma VA = vaatimusmäärittely SU = suunnittelu TO+TE = toteutus ja testaus VI = viimeistely MU = muu projektiin liittyvä työ

Taulukko 3: Tehtyjen työtuntien määrä projektin eri vaiheissa

5.1.2 Kokoukset

Ryhmäkokouksia pidettiin tiistaisin klo 12:15-14:00 ja perjantaisin klo 10:00-12:00. Lisäksi ryhmä kokoontui tarvittaessa muinakin aikoina ja ryhmätyötä tehtiin eri vaiheissa myös pienemmissä ryhmissä. Ryhmäkokouksiin osallistui ryhmän jäsenten lisäksi ohjaaja Sini Ruohomaa.

5.2 Ohjaaja ja vastuuhenkilö

Projektin ohjaajana toimi Sini Ruohomaa ja vastuuhenkilöinä Juha Taina ja Turjo Tuohiniemi.

Ohjaaja Sini Ruohomaa oli ensimmäistä kertaa roolissaan ja siihen nähden hän suoriutui tehtävästään hyvin. Jäljestäpäin arvioiden ryhmän jäsenet toivoivat että, ohjaaja olisi kehottanut ryhmää suunnitteluvaiheessa tekemään yksityiskohtaisemman suunnittelun, mutta muuten ryhmä oli tyytyväinen ohjaajan työskentelyyn.

Vastuuhenkilöistä Juha Taina tapasi ryhmän kaksi kertaa. Projektin alussa 14.9.2004 Taina kertoi omasta roolistaan projektissa ja allekirjoitutti ryhmän jäsenillä sopimuksen ohjelmisto-oikeuksien luovutuksesta. Taina oli myös FTR:ssa 9.11.2004 jonkin aikaa ja kommentoi lyhyesti FTR:n sujumista ja itse Suunnitteludokumenttia. Vastuuhenkilön kommentti dokumentista antoi ryhmän jäsenille jonkinlaisen kuvan dokumentin puutteellisuudesta, mutta ryhmä ei juurikaan kommentista siinä vaiheessa keskustellut.

5.3 Asiakas

Projektin asiakas oli Harri Laine, jonka kanssa ryhmä oli yhteydessä projektin alkupuoliskolla. Asiakas vastasi ryhmän sähköpostitse esittämiin kysymyksiin nopeasti ja tapasi tarvittaessa ryhmän henkilökohtaisesti. Asiakas onnistui rajaamaan projektin aiheen sopivaksi.

6 Henkilökohtaisia arvioita projektista

6.1 Mikko Hakila

Kurssi oli mielestäni erittäin opettavainen ja kiinnostava. Projektin aihe oli kiinnostava ja koen oppineeni tätä projektia tehdessä paljon uusia asioita.

Servlettien kanssa työskentely oli minulle uutta, ja vaikkei se vaikeata ollutkaan oli siitä paljon hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Projektissa käytetyt uudet työkalut olivat sellaisia, joita tulen luultavasti käyttämään myös tulevaisuudessa. Erityisen hyvä asia oli LaTeX:n opettelu, jota olin jo pitkään ajatellut, mutta lykännyt aina seuraavaan kirjoitustyöhön.

Projektin suurin ongelma oli mielestäni riittämätön kyky tehdä ryhmätyötä. Ryhmätyössä sinänsä ei ollut mitään moitittavaa ja ryhmän kemiat toimivat mielestäni hyvin. Ongelma oli siinä, että saman asian rinnakkainen tekeminen tuntui lisäävän jokaisen työmäärää huomattavasti. Kyky hajottaa jokin järjestelmä osiin on vielä hieman hakusessa, ja niinpä muiden tekemisten odottelu venytti projektia. Tämä asia olisi pitänyt suunnitella hyvin, jolloin kenenkään työn eteneminen ei riipu muiden työn kulusta. Toinen ongelma oli TKTL:n laitteiden epädeterministinen toiminta. Esimerkiksi tietokanta saattoi kaatuilla omia aikojaan ilman näkyvää syytä, ja joskus jopa yhden ryhmäläisen tekemät työt vaikuttivat muiden kansioissa oleviin tiedostoihin.

Kurssilla saatiin mielestäni tuotettua se ohjelmisto mitä lähdettiin tekemään, tai ainakaan puutteita ei jäänyt liikaa. Kurssi oli mielestäni oman ryhmäni osalta menestys.

6.2 Maruan Khoury

Projekti oli hyvin opettava ja työläs. Se antoi hyvää kokemusta ryhmätyöskentelystä ja varmaankin ajoi tarkoituksensa. Projektin aihe oli mukava eikä ylityöläs. Muut projektin jäsenet olivat oikein mukavia ja avuliaita ja työt sujuivat mielestäni hyvin. Ohjaajakin oli mukava ja avulias.

Muista kurssin asioista sanoisin, että CVS-ohjeistus oli huono enkä vieläkään hallitse sitä (CVS meinasi ’kaatua’ päälleni projektin lopulla). TOra, jonka projektipäällikkömme löysi, pelasti monta kertaa ja siitä kyllä pitäisi mainita tuleville projekteille, jos meinaavat Oraclen kanssa leikkiä.

6.3 Ilkka Manner

Kurssi oli mielestäni erittäin hyödyllinen kokemuksena. Olin odottanut jo jonkin aikaa, että pääsisin tekemään jotain oikeasti käyttöön tulevaa ja käytännöllistä ohjelmistoa. Aihe kiinnnosti erityisesti ja sen huomasin tekemisessä. Koskaan ei tullut tunnetta, että nyt pitäisi päästä tekemään jotain muuta. Aina jaksoi.

Kurssin aikana tuli opeteltua uusien työvälineiden käyttämistä, kuten LaTeX, CVS ja Oracle-tietokanta ja sen graafinen käyttöliittymä TOra. Näiden välineiden osaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa hyvä asia.

Työntuntien määrää oli välillä vaikea arvioida, kun asiat pyörivät, erityisesti toteutusvaiheessa, jatkuvasti päässä ja yölläkin huomasi välillä valvovansa miettien miten jonkin asian ratkaisisi, tai pitäisikö työjakoa muuttaa projektissa.

Projektipäällikkönä oleminen oli välillä vähän hankalaa. Siinä pienimuotoisessa tilaisuudessa joka meille järjestettiin kurssin alkupuolella sanottiin kyllä, että päälliköllä on viimeinen sana ja hän on ylin auktoriteetti kun asioista päätetään, mutta tässä projektissa oli vaikea yrittää asettua muiden yläpuolella kun kumminkin ollaan samalla tasolla ja kaikki opettelevat asioita. Vaikkakin suurimmasta osasta asioita oltiin samaa mieltä, ja jos ei oltu niin äänestys toimi mainiosti, niin itselleni jäi sellainen kuva, että minun olisi pitänyt parissa kohtaan vain pakottaa enemmän aikataulussa pysymiseen (vaikkakaan viikolla myöhästyminen ei ole mikään vakava asia). Vasta projektin loppupuolella (viimeiset 3-4 viikkoa) aloin toimia ehkä paremmin projektin vetämisen suhteen. Kumminkaan en usko, että olin mitenkään väärä ihminen hommaan.

Projektin aikana uskon oppineen eniten ohjelmistojen suunnittelusta. Jos jotain voisin kurssista tehdä toisin näin jälkeenpäin, niin se olisi juuri suunnittelu. Jäimme hieman yleiselle tasolle, vaikka luulimme suunnitelleemme kaiken sopivasti. Vaikkakaan en usko, että parempi suunnittelu olisi aikaistanut projektin valmistumista (se olisi vain pidentänyt suunnitteluvaihetta ja lyhentänyt toteutusta), niin silti pari asiaa olisi voinut tehdä paremmin.

6.4 Kirsi Ylänne

Ohjelmistotuotantoprojekti oli minusta hyödyllinen, erittäin opettavainen ja työläs kurssi. Itse projektin aihetta pidin kiinnostava ja mieluisana. Omaan työpanokseeni olen melko tyytyväinen, vaikka en saanutkaan tehtyä odotettua 240 työtuntia. Työtuntieni määrään vaikutti osittain se, että olin toteutusvaiheessa viikon sairaana. Eniten työtuntieni määrään vaikutti kuitenkin se, että pienen lapsen äitinä kurssi oli hetkittäin minulle erittäin raskas, kun olin juuri ennen projektin alkua palannut äitiyslomalta takaisin työelämään. Opin kurssista ennen kaikkea sen, kuinka tärkeää perusteellinen projektin suunnittelu on. Projektista sai myös hyvää kokemusta ryhmätyöstä erilaisten ihmisten kanssa ja osallistumisesta ohjelmistotuotantoprojektiin oli jo projektin kuluessa hyötyä myös työelämän projekteissa. Lisäksi opin projektin aikana tekemään servlettejä, joita en aiemmin ollut ohjelmoinnut, ja muutenkin ohjelmointitaitoni karttui. Projektin aikana tutustuin uusiin työkaluohjelmiin, kuten CVS:ään ja Toraan, ja dokumentaatiovastaavana sain lisää kokemusta LaTeX-järjestelmän käytöstä. Kaiken tämän lisäksi opin tehostamaan omaa työskentelyäni yrittäessäni sovittaa yhteen perhe-elämän, työn ja opiskelun.

7 Yhteenveto

AssariXP-projekti oli opettavainen kokemus. Ryhmän mielestä projektin aihe oli sopivasti rajattu ja vaatimukset olivat toteutettavissa Ohjelmistotuotantoprojekti-kurssin aikana. Kokonaisuutena ryhmä pitää omaa projektiaan menestyksekkäänä.

Lähteet

IMS IMS Global Learning Consortium, IMS Question & Test Interoperability Specification. http://www.imsglobal.org/question/index.

cfm. [17.9.2004]

Lai03 Laine, H., eassari - practicing, assessment and exam engine, 2003. http:

//www.cs.helsinki.fi/u/laine/eassari.pdf. [17.9.2004]

Liite 1. Työtuntilistat

A Mikko Hakilan työtunnit

#PVM LUOKKA TUNNIT TEHTÄVÄ
6.9.2004 PS 1.5 ryhmätapaaminen: hallintoasioita,
                                projektin aloitus.
6.9.2004 PS 4 Aiheeseen tutustuminen, IMS:n
                                QTI-speksin lukua.
9.9.2004 PS 1.5 ryhmätapaaminen: hallintoasioita,
                                vaatimusanalyysin mietintää.
10.9.2004 PS 1.5 ryhmätapaaminen: Asiakkaan ensim-
                                mäinen tapaaminen.
10.9.2004 PS 1 Asiakkaan vaatimuksiin tutustu-
                                mista ja pohdintaa.
13.9.2004 PS 2 riskianalyysin tekoa.
13.9.2004 PS 2 latexin opiskelua riskianalyysin
                                latex muuntaminen.
14.9.2004 PS 2 CVS:n käyttöönotto.
14.9.2004 PS 2 ryhmätapaaminen: projekti-
                                suunnitelman hiontaa
15.9.2004 VA 4 Vaatimusten pohdintaa, tietokantaan
                                perehtymistä ja käyttötapausten
                                mietintää.
17.9.2004 PS 2 ryhmätapaaminen: projektisuunni-
                                telma valmis?
20.9.2004 VA 4 Vaatimusten kartoitusta.
21.9.2004 VA 1.5 ryhmätapaaminen: vaatimusmäärit-
                                telyn suunnittelua
21.9.2004 VA 2 Kälin suunnittelua
22.9.2004 VA 2 Kälin piirtelyä
24.9.2004 VA 1.5 ryhmätapaaminen: asiakastapaamisen
                                suunnittelu
27.9.2004 VA 2 ryhmätapaaminen: asiakastapaaminen
28.9.2004 VA 2 ryhmätapaaminen: Tehtävien jako ja
                                pohdinta
28.9.2004 VA 3 Vaatimusten pohdintaa ja
                                kirjoittelua
29.9.2004 VA 2 Vaatimusten pohdintaa ja
                                kirjoittelua
4.10.2004 VA 1 Muiden töiden tarkastelu, rästi-
                                hommien mietintää.
4.10.2004 VA 4 Vaatimusten uudelleen kirjoit-

                                taminen ja analyysien kirjoittelua.
5.10.2004 VA 3 Vaatimusten tarkastus ja analyysien
                                kirjoittaminen.
6.10.2004 VA 1 Muiden kirjoituksien lueskelua.
8.10.2004 VA 2 ryhmätapaaminen: Vaatimusdokumentin
                                tarkastus.
8.10.2004 VA 1 Vaatimusdokimentin korjaus.
11.10.2004 SU 1 Suunnitteluvaiheen suunnittelu.
12.10.2004 VA 1 Vaatimusdokumentin TR.
12.10.2004 SU 1 ryhmätapaaminen: Suunnitteluvaiheen
                                tehtävien jako.
13.10.2004 SU 5 Pakkauksen ja ryhmien tietokannan
                                suunnittelua ja tietokantakaavion
                                piirtelyä.
15.10.2004 SU 2 ryhmätapaaminen: suunittelua.
15.10.2004 SU 2 Arkkitehtuurikuvan piiretelyä.
16.10.2004 SU 1 Tietokantakuvan päivitys.
19.10.2004 SU 2 ryhmätapaaminen: suunittelua.
20.10.2004 SU 3 Arkkitehtuurikuvan päivitys,
                                arkkitehtuuri-luvun kirjoitus.
21.10.2004 SU 4 Luokkakaavion mietintää, tynkä-
                                luokkien koodailua.
22.10.2004 SU 2 ryhmätapaaminen: suunittelua.
25.10.2004 SU 6 tynkä-luokkien koodailua, luokka-
                                kaavioiden katselua, arkkitehtuuri-
                                kuvan päivitys.
26.10.2004 SU 2 Luokkakaavioiden printtailua ja
                                päivitystä.
26.10.2004 SU 2 ryhmätapaaminen: suunittelua.
27.10.2004 SU 4 Luokkien tekoa.
28.10.2004 SU 3 Pakkauskomponentin kirjottelua.
30.10.2004 SU 1 Arkkitehtuuri ja TK kuvien päivitys.
2.11.2004 SU 3 MainServlet ja apuluokkien
                                kirjottelua
2.11.2004 SU 2 Ryhmätap.
2.11.2004 SU 4 Omien osuuksien parantelu, tk &
                                arkkitehtuurikuvan päivitys,
                                luokkakaaviot muille.
4.11.2004 SU 6 Virheen etsiminen muiden töistä.
5.11.2004 SU 3 Lukemista ja ryhmätapaaminen.
6.11.2004 SU 3 Dokkarin viilausta, luokkakaaviot
                                uusiks.
7.11.2004 SU 2 Lukemista ja tarkastusta.
8.11.2004 SU 2 Qti- osion tarkastus ja muun
                                dokkarin vilkuilua, koodailua.

9.11.2004 SU 3 FTR, ftr:n jälkeiset korjaukset
                                ja aamuinen sotku.
10.11.2004 TO 6 koodausta
11.11.2004 TO 4 koodausta
12.11.2004 TO 4 koodausta
13.11.2004 TO 3 koodausta
14.11.2004 TO 9 koodausta ja koodin nettiin
                                tunkemista.
15.11.2004 TO 3 koodausta
16.11.2004 TO 5 koodausta
16.11.2004 TO 2 tapaaminen
17.11.2004 TO 6 koodausta
18.11.2004 TO 6 koodausta
19.11.2004 TO 4 tapaaminen + koodausta
20.11.2004 TO 3 koodausta
29.11.2004 TO 9 koodausta
30.11.2004 TO 9 koodausta
1.12.2004 TO 6 koodausta
2.12.2004 TO 8 demo + koodausta ja kommentointia.
3.12.2004 TO 9 koodausta
4.12.2004 VI 2 koodausta.
4.12.2004 VI 4 dokumentointia.
5.12.2004 TO 3 koodausta.
7.12.2004 VI 6 tapaaminen + koodausta ja
                                dokumentointia.
9.12.2004 VI 6 dokumentointia.

B Maruan Khouryn työtunnit

#PVM LUOKKA TUNNIT TEHTÄVÄ
6.9.2004 PS 1.5 kokous: hallintoasioita, projektin
                                aloitus
7.9.2004 PS 0.5 tutustuminen ed. kevään eAssari-
                                projektiin
9.9.2004 PS 1.5 tutustuminen ed. kevään eAssari-
                                projektiin
9.9.2004 PS 1.5 kokous: projektin suunnittelua
10.9.2004 PS 1.5 kokous: ensimmäinen asiakas-
                                tapaaminen
11.9.2004 MU 0.5 ryhmän kotisivujen suunnittelua
12.9.2004 MU 4 ryhmän kotisivujen työstämistä
                                nettiin
# 1. vko yht. 11
13.9.2004 MU 1 ryhmän kotisivujen päivittämistä
13.9.2004 PS 3 aiheeseen tutustumista, PS:n
                                johdannon kirjoittamista
14.9.2004 PS 2 kokous: projektisuunnitelman tarken-
                                tamista
15.9.2004 MU 2.5 ryhmän kotisivujen päivittämistä ja
                                täydentämistä
16.9.2004 MU 0.5 ryhmän kotisivujen päivittämistä
16.9.2004 PS 1.5 PS:n johdannon viimeistelyä ja
                                korjaamista
17.9.2004 PS 1 kokous: projektisuunnitelman
                                hiomista
17.9.2004 MU 1 ryhmän kotisivujen päivittämistä ja
                                täydentämistä
# 2. vko yht. 12.5
20.9.2004 MU 1 ryhmän kotisivujen päivittämistä
20.9.2004 VA 2.5 vaatimusten listaamista
21.9.2004 VA 1.5 kokous: vaatimusmäärittelyn
                                suunnittelua
22.9.2004 MU 0.5 ryhmän kotisivujen päivittämistä
23.9.2004 MU 0.5 työtuntien ylöskirjaamista
24.9.2004 VA 1 kokous: pohdittiin kysymyksiä
                                asiakkaalle
24.9.2004 MU 0.5 ryhmän kotisivujen päivittämistä
# 3. vko yht. 7.5
27.9.2004 VA 0.5 valmistelua asiakastapaamiseen
27.9.2004 VA 2 kokous: toinen asiakastapaaminen
28.9.2004 VA 1.5 kokous: vaatimusten kokoamista,
                                dokumentin työnjako

29.9.2004 VA 2 pakkaus vaatimusten listaamista
30.9.2004 VA 3 pakkaus vaatimusten listaamista
1.10.2004 VA 0.5 VA:n johdannon suunnittelua
1.10.2004 VA 2 kokous: listattujen vaatimusten
                                tarkastelua
1.10.2004 VA 1 pakkaus vaatimusten listaamista
1.10.2004 MU 0.5 ryhmän kotisivujen päivittämistä
3.10.2004 VA 1.5 VA:n johdannon kirjoittamista
# 4. vko yht. 14.5
4.10.2004 VA 1.5 VA:n johdannon kirjoittamista
4.10.2004 VA 2 VA:n pakkaus vaatimusten kokoamista
5.10.2004 VA 2 kokous: VA:n tarkastamista ja
                                korjaamista
5.10.2004 MU 0.5 ryhmän kotisivujen päivittämistä
5.10.2004 VA 2 VA:n johdannon ja ryhmä vaatimusten
                                korjaamista
6.10.2004 VA 1 VA:n pakkausvaatimusten korjaamista
8.10.2004 VA 2 kokous: VA:n tarkastamista ja
                                korjaamista
8.10.2004 MU 0.5 ryhmän kotisivujen päivittämistä
# 5. vko yht. 11.5
12.10.2004 VA 1 kokous: Technical Review asiakkaan
                                kanssa
12.10.2004 SU 1 kokous: suunnitteluvaiheen aloitta-
                                minen ja työnjako
12.10.2004 MU 1 ryhmän kotisivujen päivittämistä
14.10.2004 SU 2.5 ed. kevään ryhmän dokumentaatioon
                                tutustumista
14.10.2004 SU 2 pakkaus käyttöliittymän suunnit-
                                telemista
15.10.2004 SU 2 kokous: tarkempi työnjako ja
                                vaiheen osien tarkastelua
15.10.2004 SU 2.5 käyttöliittymän suunnittelemista
                                eri toteutustavoilla
17.10.2004 SU 2 käyttöliittymän suunnittelemista
                                eri toteutustavoilla
# 6. vko yht. 14
18.10.2004 SU 2.5 käyttöliittymän suunnittelemista
                                eri toteutustavoilla
19.10.2004 SU 1.5 kokous: tarkasteltiin miten suunnit-
                                telu edistyy
21.10.2004 SU 3 sekvenssikaavioiden tekemistä
                                pakkauksesta ja käyttöliittymän
                                suunnittelua
21.10.2004 SU 1 CVS:n kanssa tappelua

22.10.2004 SU 1.5 käyttöliittymän suunnittelemista
22.10.2004 SU 2 kokous: tarkasteltiin miten
                                suunnittelu edistyy
22.10.2004 SU 2.5 käyttöliittymän suunnittelemista ja
                                testaussuunnitelman pohdintaa
# 7. vko yht. 14
25.10.2004 SU 3.5 pakkaus ja ryhmä sekvenssikaavioita
26.10.2004 SU 3.5 testaussuunnitelman kirjoittamista
26.10.2004 SU 2 kokous: tarkasteltiin suunnitelman
                                edistymistä ja pohdittiin asioita
                                eteenpäin
26.10.2004 SU 0.5 pakkaus ja ryhmä komponenttien
                                pohdintaa
27.10.2004 SU 1 valmiiden koodien tarkastelua
28.10.2004 SU 3.5 sekvenssikaavioiden korjaamista
                                ja html-kälien tekoa
29.10.2004 SU 1.5 kokous: suunnitteludokumentin
                                tarkastelua
# 8. vko yht. 15.5
1.11.2004 SU 3.5 sekvenssikaavioiden viimeistelyä
                                ja html-kälien viimeistelyä
2.11.2004 SU 1.5 testaussuunnitelman kirjoittamista
2.11.2004 SU 1.5 kokous: suunnitteludokumentin
                                tarkastelua
2.11.2004 SU 1.5 CVS:ään tutustumista
4.11.2004 SU 8 sekvenssikaavioiden sekä testaus-
                                suunnitelman viimeistelyä
5.11.2004 SU 2 kokous: suun.dok. tarkastamista
7.11.2004 SU 2 testaussuunnitelman viimeistelyä
# 9. vko yht. 20
8.11.2004 SU 0.5 testaussuunnitelman viimeistelyä
9.11.2004 SU 1 FTR:ään valmistautumista eli omaan
                                osioon tutustumista
9.11.2004 SU 0.5 FTR
9.11.2004 SU 2 FTR:ssä huomattujen virheiden ja
                                puutteiden korjaamista
11.11.2004 TO 3 html-sivujen koodausta, toteutus-
                                suunnitelmaan perehtymistä
12.11.2004 TO 1.5 html-sivujen koodausta
12.11.2004 TO 2 kokous: SU-dok. hyväksyntä,
                                toteutuksen etenemisen tarkastelua
13.11.2004 TO 3.5 html-sivujen koodausta ja viilausta
                                sekä Tomcat:iin tutustumista
14.11.2004 TO 4 html-sivujen koodausta ja viilausta
# 10. vko yht. 18

15.11.2004 TO 2.5 JavaScriptin koodausta html-
                                sivuille
16.11.2004 TO 2 kokous: koodailuja tutkittiin
18.11.2004 TO 2 JavaScriptin kanssa tappelua
19.11.2004 TO 2 kokous: koodailuja tutkittiin
20.11.2004 TO 2 tomcatin kanssa tappelua
# 11. vko yht. 10.5
22.11.2004 TO 6.5 luokkien tietokantayhteyksien
                                selvittelyä
23.11.2004 TO 2.5 kokous: koodailujen tarkastelua
25.11.2004 TO 9.5 tietokantayhteyksien kanssa
                                tappelua ja ryhmäkomponentin
                                viimeistelyä
25.11.2004 TO 3.5 pakkauskomponentin sql-kyselyiden
                                kanssa tappelua
26.11.2004 TO 2 kokous: koodausongelmien selvit-
                                telyä
26.11.2004 TO 2 pakkauskomponentin sql-kyselyiden
                                kokoamista
28.11.2004 TO 1 pientä koodien hienosäätöä
# 12. vko yht. 27
29.11.2004 TO 10 pakkauskomponentin koodausta;
                                tutkiskelua, miksi ei hae
                                tehtäviä kannasta
30.11.2004 TO 7 pakkauskomponentin koodausta;
                                javascriptien viilausta; kokous
2.12.2004 MU 3 demo-tilaisuus ja siihen liitty-
                                viä juttuja
3.12.2004 VI 2 kokous: sovittiin viimeistelyyn
                                liittyvistä asioista
3.12.2004 VI 2 css-tyylien kehittämistä ja
                                dokumentaatioon tutustumista
5.12.2004 VI 4.5 css-tyylien ja html:n viilausta
# 13. vko yht. 28.5
6.12.2004 VI 4.5 käyttöohjeen kirjoittamista
7.12.2004 VI 1 kokous: tarkasteltiin dokumenttien
                                edistymistä
7.12.2004 VI 10.5 koodien viilausta, dokumenttien
                                tarkastelua ja käyttöohjeen
                                kirjoittamista
8.12.2004 VI 6 käyttöohjeen viilausta kuntoon ja
                                testausraportin tarkastelua
9.12.2004 VI 1 kokous: dokumenttien tarkastelua
9.12.2004 VI 8 testausraporttia ja käyttöohjetta
                                viilattu kuntoon

10.12.2004 VI 6 testausraporttia viilattu kuntoon
# 14. vko yht. 37
# Työtunteja yht. 241.5

# PS = projektisuunnitelma
# VA = vaatimusanalyysi
# SU = suunnittelu
# TO = toteutus
# TE = testaus
# VI = viimeistely
# MU = muu työ
# PK = pöytäkirjan ym. kirjoittaminen

C Ilkka Mannerin työtunnit

#PVM LUOKKA TUNNIT TEHTÄVÄ
6.9.2004 PS 2 Ensimmäinen tapaaminen
7.9.2004 PS 2 Edellisen assari-ryhmän
                                työhön tutustumista
8.9.2004 PS 2 Samaa, sekä oman dokumentin
                                työstämistä
10.9.2004 PS 3 Tapaaminen + suunnittelua
14.9.2004 PS 2 Tapaaminen
15.9.2004 PS 2 Oman osan säätämistä dokumentista
16.9.2004 PS 2.5 Samaa...
17.9.2004 PS 3.5 Tapaaminen. Projektisuunnitelma
                                lähes valmis. Lisää sen vääntöä
21.9.2004 VA 2 Tapaaminen. Vaatimusanalyysiä,
                                sekä ...
21.9.2004 PS 1 ... projektisuunnitelman vienti
                                asiakkaalle
22.9.2004 VA 3 Käyttöliittymän hahmottelua,
                                sekä vaatimusten tarkentamista.
                                Asiakkaalle kysymyksiä
22.9.2004 MU 2 Projektipäälliköiden tapaaminen
                                sekä oman roolin pohtimista
                                issesseen...
22.9.2004 VA 1 Vähän myös vaatimusten miettimistä
23.9.2004 VA 1 Asiakastapaamisen järkkäilyä
24.9.2004 VA 3 Tapaaminen, maanantaiksi käli-
                                esimerkin tekemistä, sekä
                                työtuntien päivitystä
30.9.2004 VA 2.5 Kirjoittamista
1.10.2004 VA 3.5 Tapaaminen + lukemista kun olin
                                kipeänä
5.10.2004 VA 2 Tapaaminen + kirjoittamista
7.10.2004 VA 2.5 Dokumentin kirjoittamista ja
                                lukemista
8.10.2004 VA 3.5 Tapaaminen, tuntityölistojen
                                vääntämistä dokumentin tekoa
9.10.2004 VA 2 Dokumentin tarkistamista ja muuta
11.10.2004 VA 2.5 Asiakkaalle dokumentin lähettäminen
                                + lukemista
12.10.2004 MU 1.5 Seurantaraportin tekemistä + listan
                                päivitystä
12.10.2004 SU 2.5 Suunnitteluvaiheen miettimistä,
                                työnjakoa
15.10.2004 SU 3 Tapaaminen ja edellisen ryhmän

                                dokumenttien lukemista
17.10.2004 SU 2 Edellisen ryhmän koodin katsomisen
                                yrittämistä. Ei onnannut
18.10.2004 SU 3 Oman osan kirjoittamista ja
                                kaavioiden suunnittelua
18.10.2004 MU 1.5 CVS:n opettelua
19.10.2004 SU 6.5 Kirjoittamista, kaavioita ja
                                tapaaminen toiminnnan
                                suunnittelua
20.10.2004 SU 2 Kirjoittamista
21.10.2004 SU 2 Kirjoittamista ja sekvenssien
                                tekemistä
21.10.2004 TO 2 Alustavaa koodausta
22.10.2004 SU 5 Dokumentin kirjoitus, tapaaminen
                                jälkeenpäin muutoksia omiin osiin
25.10.2004 SU 3 Dokumentin kirjoitusta
26.10.2004 SU 8 Vieläkin kirjoitusta, kaavioita ja
                                dokumentin rakenteen miettimistä.
                                Tapaaminen
27.10.2004 TO 6 Koodausta
27.10.2004 SU 1.5 Dokumentin viilausta
28.10.2004 SU 4.5 Muiden tekemisten lukemista,
                                aikataulun katselua ja
                                sekvenssikaaviot uusiksi...
29.10.2004 SU 3.5 Tapaaminen ja sen jälkeisiä
                                muutoksia omaan osaan dokumen-
                                tista, sekä...
29.10.2004 TO 3 ... hieman koodausta
2.11.2004 MU 1.5 Seurantaraportin vääntämistä...
                                oli hankalaa...
2.11.2004 SU 4.5 Tapaaminen + dokumentin kirjoit-
                                tamista
2.11.2004 TO 2 Koodausta
4.11.2004 SU 2 Omien osien hiontaa ja tietokannan
                                tutkimista
4.11.2004 TO 1 Koodausta. SQL-lauseidenn
                                selvittelyä
5.11.2004 SU 2.5 Tapaaminen + kirjoitusta
5.11.2004 TO 2 Koodausta...
8.11.2004 SU 6 Dokumentti tarkkaa lukemista,
                                jäsentelyä, kirjoittamista,
                                korjaamista ja
                                yleistä CVS-säätöä...
9.11.2004 SU 3.5 FTR, CVS-säätöä ja dokumentin
                                korjausta.

10.11.2004 TO 3 Koodausta (feedbacksummary)
16.11.2004 TO 6 Koodia(fbs), tapaaminen
17.11.2004 TO 4 Koodausta (Dba)...
18.11.2004 TO 3.5 Koodausta (dba+fbs)... mikäköhän
                                siinä yhteydessä on vikana?
19.11.2004 TO 4 Koodausta (dba+fbs)
22.11.2004 TO 2.5 Koodausta.. edelleen sitä pirun
                                DatabaseAccessia...
23.11.2004 TO 6 Koodaust (dba) Nyt se toimii!!!!!
                                Tapaaminen + koodausta
24.11.2004 TO 5 Koodausta kotoa... suurin osa
                                ajasta meni muuhun kuin koodiin
                                kun yhteys tökki...
25.11.2004 TO 5 Koodausta (dba+fbs)
26.11.2004 TO 7 Koodausta (fbs)
29.11.2004 TO 8 Koodausta (fbs+modulehtml+module)
30.11.2004 TO 8.5 Koodausta (modulehtml+module)
01.12.2004 TO 8 Koodausta (module*+group*)
01.12.2004 MU 2 Demon valmistelua
02.12.2004 TO 3 Koodausta (Qti:n downloadaus)
02.12.2004 MU 1 Demon valmistelu
02.12.2004 TO 1 Koodin kommentointia
03.12.2004 TO 6 Koodin kommentointia, koodausta
                                (fbs)
06.12.2004 TO 2 Dokumentointia
06.12.2004 VI 2 Loppudokumenttien tekoa
07.12.2004 VI 3.5 Loppudokumenttien tekoa ja
                                lukemista
07.12.2004 TO 3 Viimeisiä koodauksia ja kommentteja
08.12.2004 TO 2.5 Eipäs ollutkaan viimeiset
                                koodaukset
08.12.2004 VI 3.5 Kirjoittamista lukemista
                                kommentointia
09.12.2004 VI 7 Kaikenlaista hämärää
10.12.2004 VI 5 CD:n polttaminen, palautus,
                                viimeistelyjä
# PS = projektisuunnitelma
# VA = vaatimusanalyysi
# SU = suunnittelu
# TO = toteutus
# TE = testaus
# VI = viimeistely
# MU = muu työ
# PK = pöytäkirjan ym. kirjoittaminen

D Pirjo Tervosen työtunnit

#PVM LUOKKA TUNNIT TEHTÄVÄ

6.9.2004 PS 1.5 Kokous
7.9.2004 PK 1 Pöytäk kirjoittamista
7.9.2004 PS 1 Asioihin pereht.
7.9.2004 MU 1 Tutustumista
8.9.2004 VA 1 Vaatimusten tekem.
8.9.2004 MU 2 Tutustumista CVS, ym
9.9.2004 PS 1.5 Kokous
9.9.2004 PK 1 Pöytäk kirjoitt
9.9.2004 VA 1 Vaatimusten tutkim
9.9.2004 MU 2 Asioihin pereht.
10.9.2004 PS 1.5 Kokous asikastapaam
10.9.2004 PS 2 Kirj asiakkaan vaatimuks
10.9.2004 MU 1 -
11.9.2004 PK 1 Pöytäk. kirj
11.9.2004 PS 1 Vaatimusten tekem.
11.9.2004 MU 1 -
13.9.2004 PS 2 Vaatimusten tekem.
14.9.2004 PS 2 Kokous
14.9.2004 MU 1 Asiohin pereht.
15.9.2004 MU 3 Sekal.
16.9.2004 PS 1 Vaatimusten tekem.
16.9.2004 MU 1 Sekal.
17.9.2004 PK 2 Kokous
17.9.2004 MU 4 Tutust.
21.9.2004 PK 1 Pöytäk. kirj
21.9.2004 PS 1.5 Kokous
22.9.2004 VA 1 Vaatimusten miettim yhdessä
22.9.2004 PK 1 Pöytäk. kirj
23.9.2004 PK 1 Pöytäk. kirj
23.9.2004 MU 1 Lukemista
24.9.2004 VA 1 Kokous
24.9.2004 MU 1 Vaatimusten miettimistä
27.9.2004 VA 1.5 Kokous
27.9.2004 VA 2 Yhteenvedon kirjoittamista
27.9.2004 MU 1 Tutustumista
28.9.2004 VA 1.5 Kokous
28.9.2004 PK 0.5 Tietojen päivitystä,
29.9.2004 VA 3 Määrittelydokum. tekemistä
30.9.2004 VA 2.5 Määritt.dok.vaatimuksia
30.9.2004 PK 0.5 esityslistojen tekemistä,
30.9.2004 VA 0.5 Dokum.lukemista

1.10.2004 VA 1.5 Kokous
1.10.2004 VA 2 Pakkaus vaatimusten määrittelyä
3.10.2004 VA 1 Vaatimusten määrittelyä
4.10.2004 VA 3.5 Pakkaus - ja ryhmä vaatimusten
                                määrittelyä
5.10.2004 VA 1.5 Kokous
5.10.2004 PK 0.5 Pöytäk.teko
6.10.2004 VA 2.5 Vaatimusten määrittelyä
8.10.2004 VA 1.5 Kokous
8.10.2004 VA 1.5 Tutust. dokument
10.10.2004 PK 0.5 Pöytökirjan kirj.,
10.10.2004 VA 1 Tutust.dokument.
13.10.2004 MU 6 Teknisiä konehommia
16.10.2004 VA 2 Vaatimusanal.kirj
17.10.2004 VA 2 Vaatim.anal
18.10.2004 PK 1.5 Johdannonkirj ja esityslistojen
                                valmistelua
19.10.2004 VA 2 Kokous +pöytäk. siirtäm
20.10.2004 VA 2 Sekalaista
21.10.2004 SU 4 Tietokannan kirjoittam.
22.10.2004 SU 3.5 Tietokannan ja ryhmäkomp.kirj.
26.10.2004 PK 1 Pöyt ja esitysl. kirj. ja siirtoa
                                kotisivulle
26.10.2004 SU 2 Kokous
26.10.2004 SU 0.5 Sovittujen muutosten tekemistä
                                dokumenttiin
27.10.2004 SU 4.5 Sovittujen muutosten tekemistä
                                dokumenttiin.
28.10.2004 SU 3 Muutosten tekem. dokumenttiin
28.10.2004 SU 3 HTML-kokeilua dokumenttia varten
29.10.2004 SU 1 Dokumentin lukemista
29.10.2004 SU 2 Kokous +pöytäk.
1.11.2004 SU 4.5 Ryhmäkomponentin Latex-kirjoitusta
2.11.2004 SU 1 Dokumentin lukemista ja kokouksen
                                valmistelua
2.11.2004 SU 2 Kokous
2.11.2004 SU 2.5 Sovittuja muutoksia dokum. tieok.
                                ja ryhmädokum.
4.11.2004 PK 1 Pöytäkirjojen kirj kotisivulle
4.11.2004 SU 3 Ryhmädokum. ja tietok.Latex-
                                kirjoitusta
5.11.2004 SU 2 Kokous
5.11.2004 SU 0.5 Pöytäk. ja esitysl.kirj. ja siirtoa
5.11.2004 SU 0.5 Dokumentin korjauksia
8.11.2004 SU 1 Dokum. lukem

9.11.2004 SU 1.5 Sekal
9.11.2004 SU 1 Kokous
9.11.2004 PK 0.5 Pöytäk. ja esitysl liittäm.
                                kotisivulle
9.11.2004 SU 2.5 Suunnitteludokum. korjaamista
10.11.2004 TO 2.5 Tomcatin juttuja Tuijan kanssa
10.11.2004 TO 1 SQLkyselyjen tekemistä
11.11.2004 TO 1 Tomcat-asioita Tuijan kanssa
11.11.2004 TO 1.5 Tietokantajuttuja:sqllää
12.11.2004 SU 1.5 Kokous
12.11.2004 SU 1 Dokum.muutoksia
12.11.2004 PK 1 Pöytäk.
15.11.2004 TO 2.5 Tietokantajuttuja,
15.11.2004 TO 1 Sekalaista
16.11.2004 TO 2 Kokous
16.11.2004 TO 2 Tietokantaa,
17.11.2004 TO 5.5 Tieokantamuutoksia,sqlkysel.
                                tarkistam.
18.11.2004 TO 1.5 Koodeihin perehtymistä
19.11.2004 TO 2 Kokous
19.11.2004 TO 1.5 Sekalaista hommaa koodien kanssa
22.11.2004 TO 8 Koodi- ja tietokantahommia.
23.11.2004 TO 2 Kokous
23.11.2004 TO 2 Testausta
23.11.2004 TO 2 Sijoitustietojen lisäämistä
                                tietokantaan
24.11.2004 TO 5 Ryhmän näkyvyyden tekem.
25.11.2004 TO 3 Pakkauksen tehtävien haun tekemistä
26.11.2004 TO 2 Kokous
26.11.2004 TO 2 Pakkauksen korjaamista
28.11.2004 TO 1 Virheiden etsimistä koodista
29.11.2004 TO 5 Virheiden etsimistä koodista
29.11.2004 MU 0.5 Esityslistojen tekoa ja tarkistusta
29.11.2004 TE 1 Ryhmäkomponentin testausta
30.11.2004 TO 2 Kokous
30.11.2004 PK 0.5 Pöytäkirjan ja esityslistojen
                                kirjoittamista
30.11.2004 TE 1 Ryhmmäkomponentin testausta
30.11.2004 TE 1 Ryhmä- ja pakkauskomponentin
                                testauksen dokumentointia
30.11.2004 PK 1.5 Toteutusdokumentin kirjoittamista
1.12.2004 PK 0.5 Pöytäkirjojen siirtelyä
1.12.2004 TO 1.5 Testausdokumentin valmistelua
1.12.2004 TO 2 Toteutusdokumentin kirjoittamista
2.12.2004 MU 3 Demotilaisuus

2.12.2004 TO 2 Toteutusdokumentin tekemistä
2.12.2004 TO 1 Sekalaista tutkimista
3.12.2004 TO 1 Kokous
3.12.2004 PK 0.5 Pöytäkirjojen tekemistä ja valmiste-
                                lemista
3.12.2004 TO 1 Toteutusdokumentin tekemistä
3.12.2004 TE 1.5 Pakkauksen testausta
5.12.2004 TE 4 Pakkauksen testausta
7.12.2004 MU 0.5 Sekalaista tutkimista
7.12.2004 VI 1 Kokous
7.12.2004 PK 1 Dokumenttien kirjoitusta
7.12.2004 TE 3.5 Testausdokumentin kirjoittamista

# PS = projektisuunnitelma
# VA = vaatimusanalyysi
# SU = suunnittelu
# TO = toteutus
# TE = testaus
# VI = viimeistely
# MU = muu työ
# PK = pöytäkirjan ym. kirjoittaminen

E Kirsi Ylänteen työtunnit

#PVM LUOKKA TUNNIT TEHTÄVÄ
6.9.2004 PS 1.5 kokous: hallintoasioita, projektin
                                aloitus
7.9.2004 PS 1 tutustuminen ed. kevään eAssari-
                                työhön
9.9.2004 PS 1.5 kokous: projektin suunnittelua
9.9.2004 PS 0.5 dokumentointivälineeseen (LaTeX)
                                perehtymistä
10.9.2004 PS 1.5 kokous: asiakkaan tapaaminen,
                                aiheen rajaamista
# 1. vko yht. 6

13.9.2004 PS 2.5 projektisuunnitelman kirjoit-
                                tamista, LaTeX-pohjiin tutus-
                                tumista
14.9.2004 VA 0.5 asiakastapaamisen muistiinpanoja
                                kirjoittamista
14.9.2004 PS 2 kokous: projektisuunnitelman
                                tarkentamista
15.9.2004 PS 1 dokumenttipohjat ryhmähakemistoon,
                                ps:n kirjoittamista
15.9.2004 VA 0.5 QTI:hin tutustumista
16.9.2004 PS 3 ps:n kasaaminen ja viilauksia,
                                LaTeX-säätämistä
17.9.2004 PS 1 kokous: projektisuunnitelman
                                hiomista
17.9.2004 PS 2 ps:n korjauksia ja hiomista
19.9.2004 PS 2 LaTeX-säätämistä ja projekti-
                                suunnitelma nettiin
# 2. vko yht. 14.5

20.9.2004 VA 1 vaatimusten listaamista
21.9.2004 VA 1.5 kokous: vaatimusmäärittelyn
                                suunnittelua
23.9.2004 MU 0.5 Ohtu-kurssin materiaalin kertausta
23.9.2004 VA 1.5 käyttötapausten kirjaaminen,
                                palautelomakkeen suunnittelua
24.9.2004 VA 1.5 kokous: asiakastapaamisen
                                suunnittelua
26.9.2004 VA 0.5 käyttöliittymähahmotelmien
                                tarkastelu
# 3. vko yht. 6.5

27.9.2004 VA 1.5 asiakastapaaminen, vaatimusten
                                tarkennuksia
28.9.2004 VA 0.5 Assarin määrittelydokumentin
                                tarkastelua
28.9.2004 VA 1.5 kokous: määrittelydokumentin
                                suunnittelua
29.9.2004 VA 0.5 QTI-vaatimusten ja käyttö-
                                tapauksien kirjoittaminen
30.9.2004 VA 0.5 tutustuminen muiden tekemiin
                                vaatimuksiin
1.10.2004 VA 2 kokous: vaatimuslistojen
                                läpikäynti
1.10.2004 VA 0.5 korjauksia QTI-vaatimuksiin
3.10.2004 VA 0.5 lomakkeeseen liittyvät käyttö-
                                tapaukset
# 4. vko yht. 7.5

4.10.2004 SU 0.5 suunnitelmavaiheeseen perehtymistä
6.10.2004 VA 1 LaTeX-kikkailua, muiden tekstien
                                läpikäynti
7.10.2004 VA 2.5 tietokanta-kuvan teko,
                                Dia-taistelua
8.10.2004 VA 1 oikolukua Pirjon kanssa, dia-kuvan
                                lisäys
8.10.2004 VA 2 kokous: vaatimusdokumentin hiontaa
8.10.2004 VA 2 vaatimusdokumentin korjaukset,
                                liitteiden lisäys Tuijan kanssa
8.10.2004 SU 0.5 QTI:hin perehtymistä
10.10.2004 SU 3 suunnitelmavaiheen aikataulutus,
                                johdannon hahmotelma
10.10.2004 SU 1.5 QTI:n ja eAssarin tehtävätyyppien
                                vertailua
# 5. vko yht. 14

12.10.2004 VA 1 kokous: vaatimusdokumentin TR
12.10.2004 SU 0.5 kokous: aikataulu ja työnjako
12.10.2004 PK 1 pöytäkirja TR:sta
13.10.2004 SU 1.5 QTI-selvityksen tekoa
14.10.2004 SU 3 QTI-selvityksen tekoa
# 6. vko yht. 7

18.10.2004 SU 3 QTI-johdannon kirjoittaminen,
                                CVS-säätöä, kuvia
19.10.2004 SU 2 kokous: kokonaiskuva, osa-
                                komponentit

20.10.2004 SU 1 eAssarin tietokannan tutkiminen
21.10.2004 SU 4.5 QTI-selvitys, QTI-sekvenssikaavio
22.10.2004 SU 2 kokous: kokonaiskuva,
                                osakomponentit
# 7. vko yht. 12.5

25.10.2004 SU 1.5 QTI-selvitys, -esimerkki ja -luku
26.10.2004 SU 2 kokous: kuvien tarkastelua, luokkia
26.10.2004 SU 3 QTI-selvityksen viimeistely
27.10.2004 SU 1 QTI-selvityksen korjaus ja lähetys
                                Laineelle
28.10.2004 SU 1.5 LaTeX-dokumentin pohjustus,
                                QTI-lukua, kokonaiskuvauksen
                                muokkausta
29.10.2004 SU 2 kokous: dokumentin rakennetta,
                                luokkia
29.10.2004 SU 2 LaTeX-säätöjä, QTI-luvun jatkoa
31.10.2004 SU 2.5 QTI-lukuun taulukot ja lisää
                                tekstiä
# 8. vko yht. 15.5

1.11.2004 SU 1 QTI-luvun muokkausta
2.11.2004 SU 2 LaTeX-säätöjä ja pikkukorjauksia
                                lukuihin
2.11.2004 SU 2 kokous: dokumentin läpikäynti
3.11.2004 SU 1 LaTeX-säätöjä ja korjaus QTI-lukuun
4.11.2004 SU 7 oikoluku, korjauksia ja LaTeX-
                                säätämistä, v. 0.9
5.11.2004 SU 2 kokous: kokonaisen dokumentin
                                läpikäynti
5.11.2004 SU 1.5 tulostus, korjauksia
7.11.2004 SU 4 viimeinen oikoluku, latex-säädöt
                                v. 0.95
# 9. vko yht. 20.5

8.11.2004 SU 1.5 tarkistus FTR:ä varten
9.11.2004 SU 1 testausliiteen viilaus, FTR:ään
                                valmistautuminen
9.11.2004 SU 1.5 kokous: FTR ja toteutusvaiheen
                                suunnittelua

9.11.2004 SU 0.5 korjauksia, työtuntilistan päivitys
10.11.2004 TO 1 JavaDociin tutustuminen, javan
                                tulostamisen kertausta
11.11.2004 SU 2 viimeiset korjaukset, versio 1.0

                                kokousta varten
12.11.2004 SU 1.5 kokous: dokumentin viimeinen
                                tarkistus
13.11.2004 SU 0.5 jäädytetyn version viimeistely ja
                                laitto verkkoon
# 10. vko yht. 9.5

16.11.2004 TO 2 kokous: valmiiden osien katselu,
                                ongelmia
16.11.2004 TO 2 QtiHTML- ja Qti-luokkien koodausta
17.11.2004 TO 2 QtiHTML- ja Qti-luokkien koodausta
18.11.2004 TO 2.5 QtiHTML- ja Qti-luokkien koodausta
# 11. vko yht. 8.5

# Sairaana: 20.11.-25.11.
26.11.2004 TO 2 kokous: Qti-muunnoksen työnjako
                                Tuijan kanssa, tietokannan
                                tietojen tarkistamista ja
                                suunnittelua testausta varten
27.11.2004 TO 10 Qti-muunnoksen tekoa ja tietokanta-
                                hakujen testausta osin yhdessä
                                Tuijan kanssa
28.11.2004 TO 6 Qti-muunnoksen tekoa ja testaamista
28.11.2004 VI 2 Perehtyminen siihen, mitä projektin
                                loppuvaiheessa on vielä tehtävä
                                tarkastelemalla edellisten
                                ryhmien dokumentteja
# 12. vko yht. 20

29.11.2004 TO 4.5 Qti-muunnoksen tekoa ja testaamista:
                                pääpiirteet toimii, jäljellä
                                tulostusongelma ja yhteen sovitta-
                                minen järjestelmän muihin osiin
30.11.2004 TO 7.5 Qti-muunnoksen tekoa. Tulostus-
                                ongelman ratkomisyrityksiä.
                                Testausta MainServletin kanssa.
                                Ryhmätapaamisessa keskustelua
                                projektin loppuosasta.
1.12.2004 TE 1.5 Qti-muunnoksen testausta ja
                                pikkumuutoksia. Tulostus tiedostoon
                                ei toimi.
1.12.2004 VI 0.5 Loppuvaiheen dokumenttien
                                suunnittelua.
2.12.2004 TO 2.5 Qti-muunnokseen pikkumuutoksia ja
                                ulkonäön säätöä.

2.12.2004 MU 3 Ohtu-projektien demojen seuraamista
3.12.2004 VI 1 ryhmäkokous: sovittiin loppuvaiheen
                                työnjaosta
3.12.2004 TO 4.5 Qti-muunnoksen ulkonäön vii-
                                meistelyä, tyylitiedosto-
                                taistelua, HTML-sivun validointi,
                                JavaDoc-kommentointia
4.12.2004 VI 3 JavaDoc-kommentointi valmiiksi
5.12.2004 TO 4 Toteutusdokumentin kirjoittamista
5.12.2004 VI 3.5 Loppuraportin kirjoittamista
# 13. vko yht. 35.5

6.12.2004 VI 5.5 Loppuraportin kirjoittamista
7.12.2004 VI 4 Loppuraportin ja testausraportin
                                kirjoittamista
8.12.2004 VI 3 Parannusehdotukset toteutusraport-
                                tiin, loppuraportin kirjoit-
                                tamista ja oikoluku sekä
                                testi liitteistä
9.12.2004 VI 10 Viimeisten dokumenttien tarkistus
                                ja kuntoon laittaminen
# 14. vko yht. 22.5
# kaikki yht. 200
# PS = projektisuunnitelma
# VA = vaatimusanalyysi
# SU = suunnittelu
# TO = toteutus
# TE = testaus
# VI = viimeistely
# MU = muu työ
# PK = pöytäkirjan ym. kirjoittaminen

F Tuija Åkerblomin työtunnit

#PVM LUOKKA TUNNIT TEHTÄVÄ
6.9.2004 MU 2 Aloituskokous
7.9.2004 MU 2 Projektiohjeisiin ja eAssariin
                                tutustuminen
8.9.2004 VA 2 Vaatimusmäärittelyn teorian
                                kertaaminen
9.9.2004 PS 1.5 Ryhmätapaaminen
10.9.2004 VA 2 Asiakas- ja ryhmätapaaminen
12.9.2004 VA 1 QTI-standardiin tutustuminen
# yht. 10.5
13.9.2004 PS 1 Organisointi-osuuden kirjoittaminen
13.9.2004 VA 2 Asiakkaan antamaan aineistoon
                                tutustuminen
14.9.2004 PS 2 Ryhmätapaaminen
15.9.2004 VA 1.5 eAssarin vaatimusmäärittelyyn
                                tutustuminen
16.9.2004 PS 2 Organisointi-osuuden kirjoittaminen
                                ja LaTeXiin tutustuminen
17.9.2004 PS 1.5 Ryhmätapaaminen
# yht.10
20.9.2004 VA 2 Vaatimusmäärittely
21.9.2004 VA 4 Ryhmätapaaminen, vaatimusmäärittely
22.9.2004 VA 1 Määrittelydokumentin pohjan
                                avaaminen ja muokkaaminen
24.9.2004 VA 3 Ryhmätapaaminen, tuntilistojen
                                päivitys ym.
26.9.2004 VA 1 Vaatimusmäärittely
#yht.11
27.9.2004 VA 2.5 Asiakkaan tapaaminen, muistiin-
                                panojen lukeminen ym.
28.9.2004 VA 3 Ryhmätapaaminen, vaatimusmäärittly
29.9.2004 VA 3 Pakkausvaatimusten määrittely
30.9.2004 VA 3 Pakkausvaatimusten määrittely
1.10.2004 VA 2 Ryhmätapaaminen
3.10.2004 VA 1.5 Pakkausvaatimusten määrittely
#yht. 15
4.10.2004 VA 3 Pakkausvaatimusten määrittely,
                                vaatimusdokumentin tekeminen
5.10.2004 VA 4 Ryhmätapaaminen, vaatimusdokumentin
                                tekeminen
6.10.2004 VA 4 Pakkausvaatimusten tarkistaminen,
                                vaatimusdokumentin tekeminen

7.10.2004 VA 4 vaatimusdokumentin tekeminen
8.10.2004 VA 4 Ryhmätapaaminen, vaatimusdokumentin
                                viimeistely
# yht.19
11.10.2004 SU 1 Suunnittelun teorian kertaaminen
12.10.2004 VA 3 TR,vaatimusmäärittelyn korjaukset,
                                työtuntien päivitys
14.10.2004 SU 1.5 Palautelomakesuunnittelua
15.10.2004 SU 2 Ryhmätapaaminen
17.10.2004 SU 2 Suunnittelukaavioihin tutustuminen
# yht. 9.5
18.10.2004 SU 1.5 Suunnittelua
19.10.2004 SU 1.5 Ryhmätapaaminen
20.10.2004 SU 2 Javaservlettien ja tietokanta-
                                juttujen
                                kertaamista
21.10.2004 SU 2 Palautelomakesuunnittelua
22.10.2004 SU 3.5 Ryhmätapaaminen, CVS:n aloittaminen,
                                suunnittelua
24.10.2004 SU 2 QTI-muunnokseen perehtyminen
# yht. 12.5
25.10.2004 SU 4 Palautelomakkeen käli ym.
26.10.2004 SU 4 Ryhmätapaaminen, palautelomake-
                                suunnittelua ym.
27.10.2004 SU 5 QTI-muunnos, tietokantaan
                                tutustuminen ym.
28.10.2004 SU 3.5 Palautelomakesuunnittelua,
                                tietokantaoperaatioiden kertaamista
29.10.2004 SU 3 Ryhmätapaaminen, palautelomake-
                                suunnittelua
# yht.19.5
1.11.2004 SU 3 Palautelomakesuunnittelua...
2.11.2004 SU 3 ...muiden tekstien lukemista,
                                ryhmätapaaminen
3.11.2004 SU 2 ...javakertausta,cvs:ää,latexia...
4.11.2004 SU 2.5 ...kaikkea edellä mainittua
                                jälleen kerran...
5.11.2004 SU 2 Ryhmätapaaminen
6.11.2004 SU 2.5 Korjauksia palautelomakeosuuteen,
                                testaussuunnitelman kirjoittamista
7.11.2004 SU 2 testaussuunnitelman jatkoa, cvs-
                                ongelmia
# yht. 17
8.11.2004 SU 1.5 suunnitteludokumentin lukeminen
                                FTR:ää varten

9.11.2004 SU 2 FTR, ryhmätapaaminen
10.11.2004 TO 2.5 Tomcatiin tutustumista ym.
11.11.2004 TO 3 Tomcatin asennus ja kokeilua
12.11.2004 TO 2.5 ryhmätapaaminen, koodausta
# yht. 11.5
15.11.2004 TO 2.5 servletit ja tietokanta:kertausta
                                ja kokeilua
16.11.2004 TO 4 ryhmätapaaminen, koodausta
17.11.2004 TO 3.5 koodausta ja ongelmia
19.11.2004 TO 4.5 ryhmätapaaminen ja koodausta
20.11.2004 TE 2 testauksen teoriaa ja miettimistä
# yht. 16.5
22.11.2004 TO 3 tietokantayhteysongelmia
23.11.2004 TO 5 palautelomakkeen koodausta ja
                                QTI-muunnoksen pohtimista
24.11.2004 TO 5.5 QTI-muunnos
25.11.2004 TO 1.5 sekalaista tutkimista ja
                                selvittämistä
26.11.2004 TO 4 ryhmätapaaminen, QTI-muunnos
27.11.2004 TO 7 QTI-muunnos
28.11.2004 TO 4 QTI-muunnos
# yht. 30
29.11.2004 TO 2 QTI-muunnos,palautelomake
30.11.2004 TO 5 QTI-muunnos,palautelomake
1.12.2004 TO 3 QTI-muunnos
2.12.2004 TO 2 demo-tilaisuus ja siihen liittyviä
                                juttuja
3.12.2004 TO 5 ryhmätapaaminen, koodin kommen-
                                tointia,HTML taistelua ym.
5.12.2004 TO 2 palautelomakkeen kommentointia
                                ja viimeistelyä
5.12.2004 TE 3.5 testausta:palautelomake ja
                                yhteenvedot
# yht. 22.5
6.12.2004 TE 4 yhteenvetojen testausta,testaus-
                                raportin kirjoitusta
7.12.2004 VI 5 ryhmätapaaminen, koodin viimeis-
                                tely, dokumenttien lukemista
                                ja kirjoitusta
8.12.2004 VI 4 dokumenttien lukemista ja
                                kirjoittamista
9.12.2004 VI 6 viimeistelyä
# yht. 19