Loppuraportti

DHT – Distributed Hash Table

Helsinki 27.5.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kurssi

581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov)

Projektiryhmä Marko Räihä Risto Saarelma Antti Salonen Tuomas Toivonen Tomi Tukiainen Simo Viitanen

Asiakas

Jussi Lindgren

Johtoryhmä Juha Taina Turjo Tuohiniemi

Kotisivu

http://www.cs.helsinki.fi/group/dht/

Versiohistoria Versio Päiväys Tehdyt muutokset 1.0 27.5.2004 Luovutettu versio

Sisältö

1 Johdanto 1

2 Vaiheet 2 2.1 Projektin suunnittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.2 Tuotteen määrittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.3 Tuotteen suunnittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.4 Tuotteen toteuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.5 Tuotteen testaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.6 Viimeistely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.7 Projektiryhmän aktiivisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Huomioita 8 3.0.1 Dokumentaatiosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.1 Virheitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.1.1 Työmäärien arvioinnista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.1.2 Suunnitteluvaiheen virheitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.1.3 Testausvaiheen virheitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Toiminta 10 4.1 Yhteistoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.1.1 Projektiryhmän sisäinen vuorovaikutus . . . . . . . . . . . . . . 10 4.1.2 Projektiryhmän ja ohjaajan vuorovaikutus . . . . . . . . . . . . . 10 4.1.3 Projektiryhmän ja asiakkaan vuorovaikutus . . . . . . . . . . . . 10 4.2 Henkilökohtaiset kommentit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.2.1 Marko Räihä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.2.2 Risto Saarelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.2.3 Antti Salonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.2.4 Tuomas Toivonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.2.5 Tomi Tukiainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.2.6 Simo Viitanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5 Yhteenveto 15

Liitteet 1 A Seurantapalaverit 1 A.1 Seurantapalaveri 12.2.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A.2 Seurantapalaveri 26.2.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A.3 Seurantapalaveri 11.3.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A.4 Seurantapalaveri 29.3.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A.5 Seurantapalaveri 19.4.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A.6 Seurantapalaveri 3.5.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

B Työtunnit 6 B.1 Marko Räihä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 B.2 Risto Saarelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 B.3 Antti Salonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 B.4 Tuomas Toivonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 B.5 Tomi Tukiainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 B.6 Simo Viitanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1 Johdanto

Ohjelmistotuotantoprojektin kevään 2004 ryhmän "DHT - Distributed Hash Table-loppu-raportti.

Luvussa 2. käydään läpi projektin vaiheet. Luvussa 3. käydään läpi huomioita projektin kulusta. Luvussa 4. esitetään jokaisen ryhmän jäsenen kommentit projektista. Luvussa 5. päätetään yhteenvedolla.

2 Vaiheet

2.1 Projektin suunnittelu

Alkuperäinen ja toteutunut aikataulu 22.1. – 5.2.2004 Tuotoksen tarkastuspäivä 9.2.2004 Tuotos projektisuunnitelma

Vaihe suoritettiin aikataulun mukaisesti. Vaiheen tuotoksena syntynyt projektisuunnitelma tarkastettiin määritettynä päivänä ja hyväksyttiin muutoksin.

Aktiivisuus vaiheen aikana Työn luokittelu Tunniste Tunnit vaiheessa Tunnit yhteensä Prosenttia ylläpito YP 27 h 42 h 64.3 % aineistoon tutustuminen AT 50 h 72 h 69.4 % projektisuunnitelma PS 79 h 136 h 58.1 % yhteensä – 156 h 1272 h 12.3 %

Keskimäärin tunteja per päivä koko projektin aikana 10.26 h Keskimäärin tunteja per päivä projektivaiheen aikana 9.75 h Projektivaiheen aktiivisuus koko projektiin verrattuna 0.95

2.2 Tuotteen määrittely

Alkuperäinen ja toteutunut aikataulu 5.2. – 26.2.2004 Tuotoksen alkuperäinen tarkastuspäivä 1.3.2004 Tuotoksen toteutunut tarkastuspäivä 2.3.2004 Tuotos määrittely- ja osa testausdokumenttia

Määrittelyvaihe eteni projektisuunnitelman mukaisesti. Vaiheen aikana projektin riskitekijöistä realisoitui pienimuotoinen projektiryhmän jäsenten sairastely. Määrittelyvaiheen tai myöhempien vaiheiden osalta mainitulla riskitekijällä ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta aikataulun tai tuotosten kannalta.

Määrittelydokumentti tarkastettiin ensimmäisen kerran aikataulun mukaisesti. Jo tarkastustilaisuuden alkuvaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että tarkastettava tuotos ei ole valmis hyväksyttäväksi. Tilaisuudessa havaittiin projektiryhmän ja asiakkaan käsitysten olevan epäyhteneviä, joten määriteltyä arkkitehtuuria jouduttiin muokkaamaan huomattavasti.

Määrittelydokumentin toinen tarkastus pidettiin viikon päästä ensimmäisestä. Dokumentti hyväksyttiin muutoksin.

Projektivaiheen aikataulu päätettiin silti pitää ennallaan eli tarvittavat korjaukset tehtiin määrittelydokumenttiin, mutta aloitettiin samalla jo hyväksyttyjen osioiden suunnitteluvaihe.

Aktiivisuus vaiheen aikana

Työn luokittelu Tunniste Tunnit vaiheessa Tunnit yhteensä Prosenttia vaatimusanalyysi VA 111 h 157 h 70.7 % ylläpito YP 5 h 42 h 11.9 % suunnittelu SU 7 h 314 h 2.2 % aineistoon tutustuminen AT 11 h 72 h 15.3 % projektisuunnitelma PS 53 h 136 h 39.0 % yhteensä – 187 h 1272 h 14.7 %

Keskimäärin tunteja per päivä koko projektin aikana 10.26 h

Keskimäärin tunteja per päivä projektivaiheen aikana 8.50 h

Projektivaiheen aktiivisuus koko projektiin verrattuna 0.83

2.3 Tuotteen suunnittelu

Alkuperäinen aikataulu 26.2. – 25.3.2004

Toteutunut aikataulu 26.2. – 31.3.2004

Tuotoksen alkuperäinen tarkastuspäivä 29.3.2004

Tuotoksen toteutunut tarkastuspäivä 5.4.2004

Tuotos suunnittelu-, testausdokumentti ja käyttöohje

Tuotoksen tarkastusta jouduttiin siirtämään viikolla eteenpäin alkuperäisestä päivästä. Seurantakokouksessa päätettiin siirtää projektin vielä jäljellä olevien vaiheiden aikataulua noin kaksi viikkoa eteenpäin.

Laajasta suunnitteludokumentista tarkastettiin 5.4. kriittiset luvut (luku 3: Ohjelmointirajapinta; luku 4: DHT:n toiminta; ja luku 5: Etäproseduurikutsujen toteutus). Tarkastettavat osiot hyväksyttiin muutoksin. Testaukseen liittyvä materiaali oli sisällytettynä suunnitteludokumenttiin. Käyttöohje oli päätetty sisällyttää viimeistelyvaiheessa kirjoitettavaan white paper -dokumenttiin.

Aktiivisuus vaiheen aikana

Työn luokittelu Tunniste Tunnit vaiheessa Tunnit yhteensä Prosenttia vaatimusanalyysi VA 46 h 157 h 29.3 % ylläpito YP 8 h 42 h 19.0 % aineistoon tutustuminen AT 11 h 72 h 15.3 % suunnittelu SU 246 h 314 h 78.3 % projektisuunnitelma PS 4 h 136 h 2.9 % yhteensä – 315 h 1272 h 24.8 %

Keskimäärin tunteja per päivä koko projektin aikana 10.26 h

Keskimäärin tunteja per päivä projektivaiheen aikana 9.26 h

Projektivaiheen aktiivisuus koko projektiin verrattuna 0.90

2.4 Tuotteen toteuttaminen

Alkuperäinen aikataulu 25.3. – 15.4.2004

Toteutunut aikataulu 1.4. – 30.4.2004

Tuotoksen tarkastuspäivä 19.4.2004

Tuotos ohjelmakoodi

Toteutusvaiheeseen päästiin suunniteltua myöhemmin. Myös pääsiäislomat rokottivat käytettävissä olevaa aikaa. Kun suunniteltujen ominaisuuksien toteutus onnistui oletettua työläämmäksi, ajaduttiin tilanteeseen, jossa järjestelmätestaus jouduttiin aloittamaan yksikkötestauksen ollessa vielä kesken.

Valtaosa suunnitteluvaiheessa määritellystä toiminnallisuudesta saatiin toteutettua. Ohjelmakoodin tarkastustilaisuutta ei katsottu tarpeelliseksi.

Aktiivisuus vaiheen aikana

Työn luokittelu Tunniste Tunnit vaiheessa Tunnit yhteensä Prosenttia ylläpito YP 1 h 42 h 2.4 % koodaus KO 247 h 512 h 48.2 % suunnittelu SU 61 h 314 h 19.4 % yhteensä – 309 h 1272 h 24.3 %

Keskimäärin tunteja per päivä koko projektin aikana 10.26 h

Keskimäärin tunteja per päivä projektivaiheen aikana 10.30 h

Projektivaiheen aktiivisuus koko projektiin verrattuna 1.00

2.5 Tuotteen testaaminen

Alkuperäinen aikataulu 15.4. – 6.5.2004

Toteutunut aikataulu 1.5. – 16.5.2004

Tuotos testausraportti

Testausvaihe päästiin aloittamaan suunniteltua myöhemmin. Jouduttiin myös suorittamaan järstelmätestausta ennen kuin toteutusvaiheelle ajoitetut yksikkötestit olivat kokonaisuudessaan valmiina. Testaamisen yhteydessä myös teteutettiin puuttuvia ominaisuuksia ja vaihe oli koko projektin työtuntien määrässä mitattuna aktiivisin.

Aktiivisuus vaiheen aikana

Työn luokittelu Tunniste Tunnit vaiheessa Tunnit yhteensä Prosenttia koodaus KO 224 h 512 h 43.8 % yhteensä – 224 h 1272 h 17.6 %

Keskimäärin tunteja per päivä koko projektin aikana 10.26 h

Keskimäärin tunteja per päivä projektivaiheen aikana 14.00 h

Projektivaiheen aktiivisuus koko projektiin verrattuna 1.36

2.6 Viimeistely

Alkuperäinen aikataulu 6.5. – 14.5.2004

Toteutunut aikataulu 17. – 27.5.2004

Tuotos viimeistellyt dokumentit ja loppuraportti

Viimeistelyvaihe siirtyi myös kahteen otteeseen myöhemmäksi: ensin testauksen venyessä ja sitten muutamalla päivällä loppuraportin sekä muiden dokumenttien ollessa viellä työnalla. Myös ohjelmiston toteutus- ja testaustyötä tehtiin vielä suhteellisen aktiivisesti viimeistelyvaiheen aikana.

Aktiivisuus vaiheen aikana

Työn luokittelu Tunniste Tunnit vaiheessa Tunnit yhteensä Prosenttia ylläpito YP 1 h 42 h 2.4 % loppuraportti LR 39 h 39 h 100.0 % koodaus KO 41 h 512 h 8.0 % yhteensä – 81 h 1272 h 6.4 %

Kuva 1: Työtuntien kertyminen projektin aikana.

Keskimäärin tunteja per päivä koko projektin aikana 10.26 h

Keskimäärin tunteja per päivä projektivaiheen aikana 5.79 h

Projektivaiheen aktiivisuus koko projektiin verrattuna 0.56

2.7 Projektiryhmän aktiivisuus

Projektin työtuntien kertymät per projektiryhmän jäsen ovat esitettyinä oheisissa taulukoissa. Tuntien kertymää esittää taulukko 1. Vaaka-akselilla ovat päivät vuoden 2004 alusta ja pystyakselilla tehdyt tunnit. Käyrä GOAL kuvaa kertymää, jolla projektin aikana olisi saavutettu oletetetut 240 tuntia. Taulukossa 2 esitetään projektiryhmän jäsenten aktiivisuus projektin aikana. Vaaka-akselilla päivät vuoden 2004 alusta ja pystyakselilla vertailuluku. Vertailuluku 0.5 viittaisi siihen, että henkilö on tehnyt puolet siihen mennessä oletetuista työtunneista; vertailuku 2.0 puolestaan viittaisi kaksinkertaiseen työtuntien kertymään mikäli aktiivisuus pysyy projektin loppuun asti samalla tasolla.

Kuva 2: Projektiryhmän aktiivisuus työtuntunteina.

3 Huomioita

3.0.1 Dokumentaatiosta

Projektien dokumenttien laatimiseen ja myös mm. kokouspöytäkirjojen arkistointiin käytettiin wikiä eli selaimen kautta ylläpidettävää sivustoa. Lopulliset versiot dokumenteista tuotettiin projektia varten kirjoitetulla wiki-to-latex.pl -skriptillä. Malli toimi varsin hyvin. Wiki mahdollisti dokumenttien tuottamisen joustavasti ja tehokkasti. Esimerkiksi tuotetun tekstin kommentointi ja muokkaus saatettiin tarvittaessa tehdä nopeasti. wiki-to-latex.pl -skripti toteutettiin kohtuullisen monipuoliseksi, jotta wikin tukemat eritasoiset otsikot ja erilaiset listat ovat tuettuja myös konversiossa L^ATEX:ksi. Alaviitteet ja esimerkiksi kuvien liittäminen toteutettiin kirjoittamalla L^ATEX-koodia suoraan wikiin. Liittämällä dokumenttien wikissä tuotettu runko valmiisiin L^ATEX-pohjiin saatiin selkeä lopputulos.

3.1 Virheitä

3.1.1 Työmäärien arvioinnista

Projektissa tuotettiin kommentteineen noin 14500 koodiriviä. Projektisuunnitelmassa arvioksi saatiin ohjelmiston rakenteen kautta suoritetulla analysillä noin 4000 koodiriviä. Funktiopistelaskelmalla saatiin tulokseksi 61 pistettä, joka C-koodiriveiksi käännettynä on noin ??. Molemmilla tavoilla laskettuna projektisuunnitelman arvio oli huimasti alakanttiin. Epäonnistunutta arviota selittävät mm. seuraavat seikat:

• Projektisuunnitelmaa laadittaessa DHT-toteutuksen alustana käytetty GNUnet oli projektiryhmälle vielä varsin tuntematon. Kävi ilmi, että GNUnet-alusta itsessään on vielä pitkälti kehityksen alla. Projektin tuottama DHT-toteutus on käytännössä ensimmäinen GNUnetin ydinkehittäjien ulkopuolinen GNUnet-alustalle toteutettu sovellus.

• Uusien sovellusten toteuttaminen alustalle ei siis ollut läheskään niin joustavaa kuin oli oletettu. Esimerkiksi rajapinta asiakassovellusten ja GNUnet daemonin välillä ei ollut kovinkaan korkean tason abstraktio. Täten pelkkään sovellusten ja ytimen väliseen kommunikointiin vaadittiin tuhansia odottamattomia koodirivejä.

• DHT-toteutusta varten jouduttiin sijoittamaan toimintoja GNUnet-ytimeen, jotka normaalisti (ts. GNUnetin AFS-sovelluksessa) ovat osana asiakassovelluksia. Esimerkiksi Kademlia-algoritmin vaativa RPC-toiminnallisuus ei sisältynyt alkuperäisiin arvioihin laisinkaan.

• Lopullisessa DHT-toteutuksessa DHT-moduuli toteutettiin taustaprosessiksi, joka voi palvella useita asiakkaita samanaikaisesti. Työmäärän arvioinnissa lähdettiin (liian vähästä tutustumisesta johtuen) siitä liikkeelle, että yksi DHT-moduuli palvelee yhtä asiakasta.

3.1.2 Suunnitteluvaiheen virheitä

GNUnet-alustan tuntemus GNUnet-alustan ominaisuudet olisi tullut selvittää tarkasti hyvin varhaisessa vaiheessa. Käytännössä osa DHT-toteutukseen liittyvistä GNUnetin ominaisuuksista selvisi vasta toteutusvaiheessa. Tuloksena pähkäiltiin vielä toteutusvaiheessa seikkoja, jotka oikeaoppisen vesiputousmallin mukaisesti toimittaessa olisivat olleet jo selvitettynä.

Ohjelmiston rakenne Alkuvaiheessa olisi pitänyt keskittyä tarkemmin toteutettavan ohjelmiston rakenteeseen. Määrittelydokumentin ensimmäisessä tarkastustilaisuudessa kävi ilmi, että projektiryhmän ja asiakkaan ajatukset ohjelmiston eri toiminnallisuuksien sijoittelusta GNUnet-alustaan erosivat huomattavasti. Merkittävä osa määrittelydokumenttia jouduttiin kirjoittamaan uudelleen. GNUnet-alustan havaittiin myös toimivan pitkälti ns. end-to-end -periaatteen mukaisesti. Käytännössä esimerkiksi Kademlian tarvitsema RPC-ominaisuus jouduttiin toteuttamaan ohjelmiston "keskelle"eli osaksi GNUnet daemonia; vrt. GNUnetin AFS-sovellus, jossa vastaavat toiminnot on puskettu vielä asteen verran lähemmäs peer-to-peer -verkon reunoja eli asiakasohjelmistoille. Suunnitteluvaiheessa ei kiinnitetty myöskään riittävästi huomiota tietorakenteiden yhtenäisyyteen. Toteutuksessa jokainen teki vähän omanlaisen lähestymistavan tietorakenteisiin. Esim. tilanteessa jossa toinen dht node vastaa asiakkaalle asiakkaan paikallinen dht node turhaan purki ja paketoi p2p viestinä tulleen datan ensin sisäiseksi tietorakenteeksi ja sitten client paketiksi. Parempi lähestymistapa olisi ollut välittää koko vastaus client pakettina.

3.1.3 Testausvaiheen virheitä

• Automatisoitavien testimallien kehittämiseen ei käytetty riittävästi huomiota ja testaus toteutettiin pitkälti tyyliin ad hoc.

4 Toiminta

4.1 Yhteistoiminta

4.1.1 Projektiryhmän sisäinen vuorovaikutus

Kaiken kaikkiaan ryhmä toimi tyydyttävästi. Kukaan ei jäänyt ryhmästä ulkopuoliseksi ja jokaiselle oli hommia koko ajan.

4.1.2 Projektiryhmän ja ohjaajan vuorovaikutus

Ohjaaja on hoitanut hommansa esimerkillisesti. Muutaman kerran ohjaaja joutui puuttumaan tiukemmin ryhmän toimintaan.

4.1.3 Projektiryhmän ja asiakkaan vuorovaikutus

Asiakkaan kapasiteettia ei käytetty riittävän hyvin hyödyksi. Kommunikointi asiakkaan kanssa olisi voinut olla tiiviimpää.

4.2 Henkilökohtaiset kommentit

4.2.1 Marko Räihä

Koko kevät on mennyt kuin siivillä, kun ei ole ollut tekemisen puutetta. Ehkä tämän vuoksi en ole kyennyt enempää panosta antamaan projektille. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä että olen kyennyt niinkin paljon tekemään projektin hyväksi. Vastuullani oli kehitysympäristö (sisältäen wikin ja cvs:n perustaminen ja ylläpito sekä ohjelmiston shell-ympäristö) ja nämä tehtävät sain mielestäni hoidettua. Näin jälkikäteen voisin sanoa että C-kielen ohjelmointitaidot olisivat saaneet olla minulla paremmassa kunnossa ja tämä olikin yksi heikkouksistani projektin suhteen. Projektin aihe oli vaativan monipuolinen ja kiinnosta- va. Projektiryhmän kokoonpano ja toiminta on ollut kevään mittaan mitä mainiointa. Näin raskaan kurssin suorittaminen vaatii paljon työtä ja olemmekin ryhmänä osoittaneet miten paljon taakkaa voi keventää hyvällä huumorilla ja kevyellä tunnelmalla. En ole kokenut työskentelyyn osallistusta kertaakaan pakkopullana koko kevään aikana, vaikka itse kurssi etukäteen tuntuikin siltä. Ties mitä olisimmekaan saaneet aikaiseksi jos kaikilla olisi ollut mahdollista panostaa tähän enemmän.

4.2.2 Risto Saarelma

Ehkä nyt päällimmäisenä projektista oppimani asia on se, miten paljon muutakin kuin pelkkää koodaustaitoa isomman ohjelman tekeminen vaatii. Vaikka C-kieli sinänsä ei mitään ongelmia tuottanut, tämä oli minulle ensimmäinen työ jossa ohjelmakoodi kirjoitetaan ryhmätyönä, koodin täytyy sopia suurempaan ohjelmistokehykseen, käytössä on useampia säikeitä ja muistivuotoja pitää oikeasti varoa. En välttämättä onnistunut täyttämään mitään näistä vaatimuksista kovin hyvin.

Toimin projektissa dokumenttivastaavana ja joitain dokumentteja saatiinkin tehtyä. Dokumentit päätettiin tuottaa kirjoittamalla ne ensin Wikiin josta ne skriptillä konvertoitiin Latexiksi. Lopputulos oli toimiva, mutta käytännössä dokumenttisivut olivat usein joko Wikissä nätisti muotoiltuja ja Latexissa rumia tai nättiä Latexia sen ansiosta että Wikisivu oli täynnä rumia paljaita Latex-tageja. Jälkikäteen ajateltuna dokumenttitouhu olisi ollut helpompaa jos dokumentit olisi kirjoitettu suoraan Latexilla. Muut ryhmäläiset vaikuttivat kuitenkin tyytyväisiltä Wikiin, joten ehkä se oli loppujen lopuksi hyvä valinta.

Ryhmän toiminnassa ei ole moitittavaa. Periaatteessa tilanne, jossa useat ihmiset koodaavat omalla tahollaan varsin tiukasti keskenään kommunikoivia C-moduuleja olisi voinut tuottaa hyvinkin pahoja tuloksia, mutta koska rajapinnat määriteltiin ajoissa ja ihmiset tiesivät mitä tekivät, homma toimi kuitenkin. Mieleen jäi kyllä että olisin saanut itse tutustua vähän ahkerammin muiden tekemiin koodeihin, nyt järjestelmästä ei ehkä syntynyt niin hyvää kokonaiskuvaa kuin olisi ollut tarpeen.

Muistivuotojen vaaran lisäksi C-kielen käytöstä johtuvia pulmia olivat vaihtelevanpituisten tietotaulukoiden ja iteraatioiden siisti käsittely. Taulukko-ongelmaan auttoi ainakin omassa koodissani hyvin Antin vektori-tietorakenne, mutta tulosten iterointiin ei mitään standarditapaa kehitetty.

En oikein tiedä mikä C:n tietorakenneongelmiin olisi oikea ratkaisu. Linkitettyjen listojen ja iteraatioiden koodaaminen suoraan joka kerta kuin sellaista tarvitaan on ikävää ja altistaa bugeille, mutta toisaalta geneerisen säiliökirjaston koodaaminen projektiin jonka varsinainen tarkoitus on jonkun aivan muun ongelman ratkaiseminen tuntuu sekin kummalliselta. Projektissa käytettyn vektorirakenteenkaan moduuli ei oikeastaan tämän projektin lähdekoodihakemistoon kuuluisi vaan jonnekin GNUnetin yleisten apumoduulien sijoituspaikkaan.

4.2.3 Antti Salonen

Projekti oli kenties mielenkiintoisin kurssi, mitä laitoksella on tähän mennessä tullut suoritettua. Aikaisempiin harjoitustöihin verrattuna aihe oli kuitenkin kertaluokkaa haastavampi ja projekti tietysti laajuudeltaan aivan toista luokkaa. Toisaalta opintoviikot olivat selvästi suuremman työn takana kuin yleensä, mutta sekin oli kyllä tiedossa. Vaihtoehtona olisi ollut projektin korvaaminen merkinnällä ATK-työkokemuksesta, mutta päätin kuitenkin tulla hakemaan samat opintoviikot suorittamalla mielenkiintoisen oloisen projektin. Valinta oli oikea, vaikka projektin lopputulos ei ollutkaan lopulta paras mahdollinen.

Määrittely- ja suunnitteluvaiheessa taisin kärsiä jonkinasteisista motivaatio-ongelmista, kuten ilmeisesti muutama muukin ryhmän jäsen, sikäli kuin aktiivisuudesta uskaltaa numeroiden perusteella vetää tällaisia johtopäätöksiä. Projektin alkuvaiheessa tehdyt työtunnit olivat sinänsä varsin tuottavia, mutta niitä tuli aivan liian vähän sekä henkilökohtaisesti, että koko ryhmän toimesta keskimäärin. Jos määrittely- ja suunnitteluvaiheessa lopulta tehdyt työtunnit oltaisiin tehty ennalta lasketun työtahdin mukaisesti, oltaisiin toteutusvaihe päästy aloittamaan 2-3 viikkoa aikaisemmin. Jälkiviisaana on helppo huomata, että siitä olisi todella ollut hyötyä. Hyvästä loppukirista huolimatta loppui aika kesken ennen kuin kaikilla ryhmän jäsenillä tuli edes 240 työtunnin raja vastaan.

Kovin hurjasti viisaampana ei projektia ehkä saa päättää, kuin mitä tammikuussa sitä oli aloittamassa. Tietoliikenteen toteuttamisesta jäi varmasti jotain uutta ja yleishyödyllistäkin mieleen, mutta varsinkin toteusvaiheen työ oli muuten viime kädessä rutiinitavaraa. Siitä, että C-ohjelmoinnissa oli ennestään paljon kokemusta oli huomattavan paljon hyötyä toteutusvaiheessa. Verrattuna ohjelmointityöhön yleensä olivat toteutusvaiheen työtunnit huomattavan tuloksekkaita ja itse tuloskin varsin kelvollista tasoa. Koska rinnakkaisuuteen liittyvät ratkaisut olivat (erityisesti C-kielellä) entuudestaan varsin vieraita, oletin, että niiltä osin toteutusvaiheessa joutuisi sivistymään paljonkin. Viime kädessä näiltä osin selvittiin kuitenkin hyvin suoraviivaisilla ja triviaaleilla ratkaisulla.

Jälkikäteen harmittaa, että työ jäi kesken. Omalta kohdaltani olen tyytyväinen siihen, että se selkeästi oma osuuteni koodista toimii OK, mutta siitä yksistään on tuskin kenellekään ikinä hurjasti hyötyä. Toteutusvaiheesta eteenpäin keskityin käytännössä toteutettavan ohjelmiston tiettyyn osa-alueeseen, eikä minulle itseasiassa jäänyt kovinkaan hyvää kuvaa koko ohjelmiston toimintaperiaatteesta. Osittain tästä syystä en testausvaiheessakaan juuri jaksanut panostaa kuin oman osa-alueeni toimintaan. En tiedä onko tämä hyvä vai huono seikka, mutta ehkä se kertoo jotain ainakin kopmponenttiajattelun onnistuneesta soveltamisesta.

4.2.4 Tuomas Toivonen

En voi väittää olevani kovin tyytyväinen omaan panokseeni projektissa. Työtuntieni määräksi jäi noin 180 eli tein vain 75% projektin oletetusta työmäärästä. Vähäinen työmäärä aiheutti myös osittaista tehottomuutta: ehkä muihin projektiryhmän jäseniin verrattuna käytin enemmän aikaa projektissa mukana pysymiseen kuin varsinaiseen luovaan työhön. Suurempi työtuntien kokonaismäärä olisi siis vähentänyt esimerkiksi kokousten osuutta kokonaistyömäärässä.

Vastuullani projektissa oli testaus. Alue oli sikäli kiinnostava, että toteuttamamme verkotetun ja säkeistetyn järjestelmän testaaminen olisi tehokkaasti toteutettuna vaatinut pitkälle vietyä testien automatisointia. Yleisesti vaatimattomasta osallistumisestani johtuen testityökalut jäivät kohtalaisen primitiivisiksi. Kokonaiskuvaksi testauksesta muodostui ad hoc.

Yllä esitetystä itsekritiikistä huolimatta olen projektiin kaikkinensa jokseenkin tyytyväinen. Aihe oli kiinnostava. Uskon tuntevani projektin jälkeen peer-to-peer -verkkosovellusten toteuttamisen problematiikkaa selvästi aiempaa enemmän. Myös sovellusten verkottamisesta ja säikeistämisestä aiheutuva ohjelmakoodin suorituksen näennäinen indeterministisyys (tai ainakin yllätyksellisyys) on saanut minut entistä vakuuttuneemmaksi järjestelmän rakenteellisen suunnittelun ja siihen integroidun testausmallin välttämättömyydestä.

Projektiryhmän toiminta oli mielestäni jouhevaa. Olisimme ehkä ajoittain voineet ottaa projektin vakavamminkin, mutta toisaalta en usko ryppyotsaisella vääntämisellä päästyn parempiin lopputuloksiin. Ryhmän jäsenten korkea osaamistaso positiivista. Kenties projektin hieman eksoottinen aihe oli kerännyt tietynlaisen joukon, joka edesauttoi välillä levottomankin hilpeän ryhmädynamiikan syntyä.

4.2.5 Tomi Tukiainen

Projekti oli mielestäni varsin hyvä opetus pienehkön ohjelmiston tekemisestä ryhmässä. Aihe oli minulle entuudestaan täysin tuntematon ja siihen tutustuminen oli varsin kiinnostavaa. Suurin yksittäinen mieleen painuva oppi tästä projektista oli ainakin minulle se, että käytettyjen teknologioiden korkea osaaminen jo ennen määrittelyn aloittamista kannattaa. Ryhmän toiminta oli mielestäni asiallista ja rentoa. Välillä ehkä liiankin rentoa, mutta silti saatiin ihan hyvin tulostakin aikaiseksi. Tämä johtui varmaankin suurimmaksi osaksi siitä, että ryhmässä oli melko kokeneita jäseniä, jotka saivat työhön ryhtyessään nopeasti paljon aikaiseksi. Tehtyjen tuntien määrien kasvunopeudetkin kasvoivat loppua kohden, eli projekti ei ainakaan "lössähtänyt"käsiin. Lisäksi on nostettava hattua sille, että onnistuimme määrittelemään dokumentointitehtävät ja keskeiset rajapinnat riittävän tarkasti etukäteen, jolloin ryhmän jäsenet pystyivät tekemään omia töitänsä lähes toisistaan riippumatta.

Olen omaan projektityöskentelyyni kohtalaisen tyytyväinen. Alkuvaiheessa tein huomattavan paljon tunteja projektin edistämiseksi, jolloin pystyin osallistumaan oman osuuteni tekemisen lisäksi "yhteisen hyvän"edistämiseen. Projektin loppuvaiheessa, kun toimin säätäjänä, keskityin enemmän oman osuuteni valmiiksi saamiseen, ettei kevään muiden töiden tekeminen kärsisi projektin takia kohtuuttomasti.

4.2.6 Simo Viitanen

Projekti oli kaikenkaikkiaan hyvin mielenkiintoinen. Projektissa oli uutuuden viehätystä, sekä työkalujen, että aiheen osalta. Aiheeseen tutustuminen oli mielenkiintoista, vaikka GNUnet jäi kokonaisuutena hieman utuiseksi käsitteeksi. Määritys olisi pitänyt järjestää jotenkin toisin, sillä suora vesiputousmalli ei toiminut hyvin näin monien tuntemattomien muuttujien kanssa. Toisaalta koko prosessimallia olisi muutenkin voinut miettiä, sillä tässä projektissa malliin ei sopinut niin aihe (liikaa tuntematonta), asiakas (open source - henkinen) kuin käytetyt työkalutkaan (GNUnet).

Projektista tällä hetkellä on päällimmäisenä mieleen säätäminen. Toimin projektin alun yleissäätäjänä ja projektin puolenvälin jälkeen ryhdyin projektipäälliköksi eli toimin projektipäällikkönä toteutus- ja testausvaiheen. En ole täysin tyytyväinen omaan projektipäällikköyteeni, sillä en mielestäni saanut motivoitua ihmisiä tarpeeksi ja sitä kautta toteutusvaihe jäi vähän puolitiehen, ja testausvaihe myöhästyi pahasti. Osin tuo johtui siitä, että minulla oli muitakin aktiviteetteja kevään aikana.

Ryhmän työskentely on mielestäni ollut hienoa. Vaikka hommia ole tehty kovin vakavissaan sai ryhmä mielestäni niin päättäessään paljon aikaan. Jos olisi ollut kyse ihmisten elannosta ( työprojektista) olisi ko. ryhmällä varmasti saanut ihmeitä aikaan. Tunnelma oli ryhmän sisällä rento ja tiivis. Kukaan ei mielestäni jäänyt ryhmässä ulkopuoliseksi ja työt saatiin kohtuullisen hyvin jaettua ihmisten kesken. Tosin joissain osuuksissa työn kasautumista oli havaittavissa, mutta käsittääkseni nämä saatiin hyvin sumplittua niin, ettei kukaan jäänyt katkeraksi saamastaan työmäärästä.

5 Yhteenveto

Projekti onnistui tehtävänantoon nähden mielestämme kelvollisesti. Kaikkea suunniteltua toiminnallisuutta ei saatu valmiiksi ja osaa ei kyetty testaamaan toimivasti. Käytetty peerto-peer -algoritmi, Kadelmia, osoittautui oletettua haastavamamksi. Samaten Kademliaan pohjautuvat hajautetun hajautustaulun sopeuttaminen GNUnet-alustalle ei ollut kokonaisuudessaan suoraviivaista. Prototyyppinä Kademliasta GNUnetissä ohjelmisto toimii kuitenkin hyvin ja tarjonnee projektin asiakkaalle lähtökohdan jatkokehitystä varten.

Liite 1.

A Seurantapalaverit

A.1 Seurantapalaveri 12.2.2004

Aleksandria, to 12.2.2004, 1615-1745. Läsnä:

• Marianne Korpela • Marko Räihä • Risto Saarelma • Antti Salonen • Tuomas Toivonen (sihteeri) • Tomi Tukiainen (puheenjohtaja) • Simo Viitanen 1. Valittiin sihteeriksi Tuomas Toivonen. 2. Aikataulussa on pysytty.

3. Määrittelyvaiheessa identifioidut riskit eivät ole merkittävässä määrin (pientä sairastelua lukuunottamatta) realisoituneet.

4. Seuraava seurantakokous to 26.2. Tavoitteet: määrittelydokumentti valmiina. Dokumentin tarkastus ma 1.3.

5. Osatehtävien määrittäminen ja jakaminen. Toiminnalliset vaatimukset: Simo Viitanen; testauksesta yleensä ja validointi: Tuomas Toivonen; GNUnetin rajoitteet jne.: Risto Saarelma; kokonaiskuva: Antti Salonen; johdanto: Tomi Tukiainen; laadulliset vaatimukset: Tomi Tukiainen, Marko Räihä; testisovellus: Marko Räihä.

6. Yleistä keskustelua. Yksi vai useampi arvo samalla avaimella? Entä identtiset arvoavain -parit? Tallennetaanko vain kerran, useampi kopio, vai yksi kopio ja numeerisena kopioiden määrä? Käytetäänkö yleisesti yksiselitteistä taulun nimikettä, vai vaihtoehtoinen toteutus? Testisovelluksesta keskusteltiin. Chatissa ongelmia: ratkaisuvaihtoehtoja, esimerkiksi cachetukseen aikakerroin.

7. Aikataulua: ma 16.2. dokumentista drafti, 19.2. jo melko valmis versio.

A.2 Seurantapalaveri 26.2.2004

Torstai 26.2.2004, 1615-1715, Aleksandria. Läsnä:

• Tomi Tukiainen (puheenjohtaja) • Tuomas Toivonen (sihteeri) • Simo Viitanen • Marko Räihä • Risto Saarelma • Antti Salonen • Marianne Korpela (ohjaaja) 1. Kokouksen avaus – Puheenjohtaja avasi kokouksen 1615.

2. Aikataulun tarkastaminen – Aikataulussa ollaan. Määrittelyvaihe on saatu päätöksen aikataulun mukaisesti. Määrittelydokumentti valmis katselmointiin.

3. Riskit – Ei realisoituneita riskejä.

4. Tavoitteiden määrittäminen seuraavaan seurantakokoukseen asti – Seuraava seurantakokous torstaina 11.3. Tehtävät seuraavaan seurantakokukseen mennessä: GNUnetin perustan eheystarkastus: kääntyykö CVS repositoryssä oleva koodi?

• Toteutettavan ohjelmiston jako lähdekooditiedostoihin. • Sovellukselle tarjottava C API. [Tomi Tukiainen] • Tietoliikenteen toteutus: miten Kademlia RPC:t mäppäytyvät GNUnetiin? [Antti Salonen] • Kademlian algoritmien kuvaus eksplisiittisesti pseudokoodina: join [Simo Viitanen], find node [Risto Saarelma], find value [Marko Räihä], ping [Tomi Tuominen], store [Tomi Tukiainen].

• Datakerroksen suunnittelu, C API. • Testauksen suunnittelu. [Tuomas Toivonen] • DHT-säikeen rakenteen suunnittelu.

5. Päätettiin kokous 1715.

Keskustelua seurantakokouksen jälkeen • Kaikki kokonaiskuvassa olevat elementit pitäisi selkeästi kuvata (löytyä) tekstistä.

A.3 Seurantapalaveri 11.3.2004

Ohjelmistotuotantoprojekti, kevät 2004, ryhmä 5 (DHT) Pöytäkirja 11.3.2004 klo 1615 (ALEKSANDRIA, 329) 15. tapaaminen Läsnä:

• Tuomas Toivonen • Tomi Tukiainen • Simo Viitanen • Marko Räihä • Risto Saarelma • Antti Salonen • Marianne Korpela (ohjaaja) 1. Sihteeriksi valittiin Marko Räihä. 2. Aloitettiin seurantakokous kello 1630.

3. Todettiin että myöhästyimme määrittelydokumentin aikataulun mukaisesta valmistumisesta.

4. Päätimme kiristää työtahtia.

5. Seuraava seurantakokous päätettiin pitää 25.3.

6. Tavoite seuraavaan seurantakokoukseen on että suunnitteluvaihe on saatu päätettyä. 7. Päätimme pitää tehtävänjaon nykyisenä.

8. Jokaisen pitää tehdä paremmin päiväkirjaa sekä kirjata työtuntilistaan tarkemmat kuvaukset tehdyistä tehtävistä.

9. Seurantakokous päättyi 1650. Tämän jälkeen kävimme läpi yhdessä kaikkie n tuotokset wikissä liittyen suunnitteluun.

10. Palaveri päättyi 1745.

A.4 Seurantapalaveri 29.3.2004

Maanantai, 1015-1115, Aleksandria. Läsnä:

• Simo Viitanen (puheenjohtaja) • Tuomas Toivonen (sihteeri) • Marko Räihä • Antti Salonen • Tomi Tukiainen • Risto Saarelma • Marianne Korpela (ohjaaja) 1. Siirretään suunnitteludokumentin tarkastusta viikolla ensi maanantaihin 5.4. 2. Aikataulu – Ajastetaan toteutusvaihe uudelleen: aloitus to 1.4., valmis pe 30.4.

Ajastetaan testausvaihe uudelleen: aloitus la 1.5., valmis pe 14.5. Ajastetaan viimeistelyvaihe uudelleen: aloitus ma 10.5., valmis pe. 14.5.

3. Riskit – GNUnet-alustan tarjoamat palvelut eivät vastaa siitä aiemmin tehtyjä oletuksia; on mukautettava aiemmin laadittua Kademlia-algoritmin toteutussuunnitelmaa.

4. Tavoitteet – Seuraava seurantakokous to 15.4. Oltava valmiina GNUnetiin kiinnitetty koodirunko. Määrittely- ja suunniteludokumentit valmiina ja tarkastettuna.

5. Tehtävät – Suunnitteludokumentin osalta tehtävät jo jaettuna. Simo kirjoittaa johdannon. Toteutusvaiheen tehtäväjako: RPC (Antti), esimerkkisovellus (Tuomas), API (Tomi), CS-sanomakäsittely (Marko), algoritmi (Risto) ja datakerros (Simo).

6. MMETA – Otetaan käyttöön GNUnetin Mantis-virheidenseurantajärjestelmä. 7. Ohjaaja otti puheeksi edellisesssä seurantajaksossa tehtyjen tuntien vähyyden. Samaten kritiikkiä oppimispäiväkirjoista.

A.5 Seurantapalaveri 19.4.2004

Maanantai, 1615-1700, Aleksandria. Läsnä:

• Simo Viitanen (puheenjohtaja)

• Tuomas Toivonen (sihteeri) • Marko Räihä • Antti Salonen • Tomi Tukiainen • Risto Saarelma • Marianne Korpela (ohjaaja) 1. Aikataulu - Puolet toteutusvaiheesta käytetty, mutta samassa vaiheessa ei olla toteuksen osalta. Ei muuteta aikataulua, toteutusvaihe edelleen valmis ma 3.5.

2. Riskit - Aikataulun pitävyys.

3. Tavoitteet - Seuraava seurantakokous ma 3.5. Koodi valmiiksi yksikkötestit läpäisevälle tasolle. Testaussuunnitelma valmiina.

4. Tehtävät - Makefile korjattava (Marko). Testaussuunnitelma (Tuomas). Koodaus (kaikki).

5. MMETA - Suunnitteludokumentti, ovatko muutokset tehtyjä? Eri osioiden sihteerien tarkastettava, että muutokset on tehty oletetulla tavalla.

A.6 Seurantapalaveri 3.5.2004

Läsnä:

• Simo Viitanen (puheenjohtaja) • Tuomas Toivonen (sihteeri) • Antti Salonen • Marko Räihä • Risto Saarelma • Tomi Tukiainen • Marianne Korpela (ohjaaja) 1. Aikataulu - Koodin olisi tullut olla tänään tilassa, jossa yksikkötestit läpäistään; ei ole valmis kenenkään osalta.

2. Testaussuunnitelma valmis torstaihin 6.5. mennessä (Tuomas), jonka jälkeen (perjantaina) pyritään aloitettamaan järjestelmätestaus.

3. Siirretään testauksen DL pe 14.5. ja viimeistelyn (samalla koko projektin) DL pe 21.5.

4. Loppuraportin ja White Paperin rungot wikiin (Tuomas). 5. Sovelluksen esittely asiakkaalle ma 17.5.

6. Demo - Koko ryhmä paikalla torstaina 1440-1500. Paikalla oltava 1420 paikalla.

Palaveri torstaina 16-18 täällä demon jälkeen. Esityksen voi valmistella luokassa ennen demotilaisuutta (ts. ennen 1215).

7. Kalvo kolmesta kysymyksestä: DHT, GNUnet, Kademlia. Risto luonnostelee kalvoja, muut kommentoivat. Alustavasti sovittiin, että Risto myös puhuu esityksen.

8. Ei seuraavaa seurantakokousta.

9. Tehtävät - Kuten aiemminkin: kukin toteuttaa omaa osuuttaan. tapaus. Tuntiraportti 6.4. puuttuu vielä. Tuntilistojen pohjalta aktiivisuus ei ole ollut ehkä ihan riittävää.

B Työtunnit

B.1 Marko Räihä

21.1.2004 (AT, 3 h) Tutustuttu projektin aihealueeseen 22.1.2004 (PS, 4 h) Palaveri: aloitus, hallintoa, asiakkaan tapaaminen 24.1.2004 (AT, 2 h) Artikkelien lueskelua 25.1.2004 (AT, 2 h) Artikkelien lueskelua 26.1.2004 (PS, 2 h) Palaveri: projektisuunnitelma ja roolien jako 27.1.2004 (PS, 1 h) Pöytäkirjan kirjoitus 27.1.2004 (YP, 4 h) Usemod Wikin asennus db-palvelimelle 28.1.2004 (YP, 2 h) Perustettu CVS 29.1.2004 (PS, 1 h) Projektisuunnitelman osion valmistelua 29.1.2004 (YP, 1 h) CVSWeb:n asennus 29.1.2004 (PS, 2 h) Palaveri: projektisuunnitelma ja aikataulutus 30.1.2004 (PS, 1 h) Projektisuunnitelman tekoa 31.1.2004 (YP, 2 h) Korjattu usemodia 2.2.2004 (YP, 1 h) Päivitetty CVS:sään asiakkaan tägäämä versio GNUnet:sta

2.2.2004 (PS, 2 h) Palaveri: projektisuunnitelma 3.2.2004 (YP, 1 h) CVS-ohje 3.2.2004 (PS, 2 h) Projektisuunnitelma 5.2.2004 (PS, 1 h) Projektisuunnitelma 5.2.2004 (PS, 2 h) Palaveri: projektisuunnitelma 5.2.2004 (PS, 1 h) Pöytäkirjan kirjoitus 5.2.2004 (PS, 1 h) Projektisuunnitelma 9.2.2004 (PS, 1 h) Projektisuunnitelma 9.2.2004 (PS, 2 h) palaveri: projektisuunnitelman tarkastus 10.2.2004 (PS, 1 h) Korjattu projektisuunnitelman virheet 11.2.2004 (VA, 1 h) Pohdittu määrittelyä.

12.2.2004 (YP, 1 h) Asennettu viewcvs toimintakuntoon kun CVSWeb ei lähtenyt pelittämään yrityksestä huolimatta.

12.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri: seurantakokous ja vaatimusanalyysiä 12.2.2004 (YP, 1 h) Luotu projektille staattinen julkinen sivu. 19.2.2004 (VA, 2 h) Pohdittu määrittelyä.

19.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri: työstetty määrittelydokumenttia 20.2.2004 (VA, 1 h) Kirjoitettu esimerkkisovelluksesta. 23.2.2004 (VA, 1 h) Käyty läpi viimeisin versio määrittelystä.

23.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri: käyty läpi määrittelydokumenttia ja keskusteltu sisällöstä asiakkaan kanssa.

25.2.2004 (VA, 1 h) Tehty korjauksia määrittelydokumenttiin. 26.2.2004 (VA, 1 h) Tehty korjauksia määrittelydokumenttiin. 26.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri: seurantakokous ja toteutusta 1.3.2004 (VA, 2 h) Palaveri: määrittelydokumentin tarkastus. 4.3.2004 (VA, 2 h) Pseudokoodia, meilien lukua. 4.3.2004 (VA, 2 h) Palaveri 10.3.2004 (SU, 1 h) Kontrollivuota ja muiden tuotoksien lukemista.

17.3.2004 (YP, 2 h) Korjattu omasta CVS:stä GNUnetin versio.

18.3.2004 (VA, 1 h) Kollegan tuotoksen läpikäyntiä ja kommentointia (Kademlian RPCalgoritmit).

18.3.2004 (SU, 2 h) Palaveri 21.3.2004 (SU, 2 h) Lueskeltu GNUnetin dokumentteja kontrollivuohon liittyen. 23.3.2004 (SU, 2 h) Palaveri 25.3.2004 (SU, 2 h) Tehty kunnon asennusohje ja testailtu GNUnetd:tä. 26.3.2004 (SU, 2 h) Dokumentoitu kontrollivuota. 26.3.2004 (SU, 2 h) Palaveri 28.3.2004 (SU, 3 h) Paranneltu kontrollivuokuvia. 28.3.2004 (YP, 2 h) Kirjoitettu oppimispäiväkirjaa. 29.3.2004 (SU, 2 h) Palaveri ja seurantakokous.

1.4.2004 (SU, 2 h) Lupameili ylläpidolle ja suunnitteludokumentin tekoa. 1.4.2004 (SU, 1 h) Palaveri: käyty läpi suunnitteludokumenttia. 3.4.2004 (SU, 2 h) Kirjoitettu suunnitteludokumenttia.

15.4.2004 (SU, 2 h) Luettu läpi suunnitteludokumentti, valmistaduttu palaveriin ja muuta pientä.

15.4.2004 (SU, 2 h) Palaveri: keskusteltiin koodauksesta.

19.4.2004 (KO, 3 h) Tutustuttu tehtyihin lähdekoodeihin ja suunniteltu CS:n toteutusta. 19.4.2004 (SU, 2 h) Palaveri:

23.4.2004 (KO, 3 h) Automakeen tutustumista ja CS:n koodausta. 23.4.2004 (KO, 2 h) Palaveri: 24.4.2004 (KO, 6 h) CS:n koodausta. 26.4.2004 (KO, 4 h) CS:n koodausta. 26.4.2004 (KO, 2 h) Palaveri: 27.4.2004 (KO, 4 h) CS:n koodausta. 28.4.2004 (KO, 2 h) CS:n koodausta. 29.4.2004 (KO, 3 h) CS:n koodausta.

29.4.2004 (KO, 2 h) Palaveri:

29.4.2004 (KO, 2 h) Koodausta: client-server.[ch] dht.[ch] 30.4.2004 (KO, 4 h) Koodausta: client-server.[ch] dht.[ch]. Tehty pöytäkirja jälkikäteen. 2.5.2004 (KO, 5 h) Koodausta: client-server.[ch] dht.[ch] 3.5.2004 (KO, 2 h) Koodausta: client-server.[ch] dht.[ch] 3.5.2004 (KO, 2 h) Palaveri:

4.5.2004 (KO, 6 h) Koodausta: client-server.[ch] dht.[ch] 5.5.2004 (KO, 7 h) Koodausta: client-server.[ch] 6.5.2004 (KO, 2 h) Demopäivä, Palaveri:

10.5.2004 (KO, 4 h) Koodausta: client-server.[ch] dht.[ch] 11.5.2004 (KO, 5 h) Koodausta: test/client-server_test.c ja porukalla debuggausta. 13.5.2004 (KO, 4 h) Koodausta ja testausta. 14.5.2004 (KO, 6 h) Koodausta: client-server.c 17.5.2004 (KO, 6 h) Koodausta: client-server-test.c ja integrointitestausta. 23.5.2004 (KO, 4 h) Koodausta: virheiden metsästystä. 24.5.2004 (LR, 2 h) Loppuraporttiin kirjoittelua ja muuta dokumentteja. 24.5.2004 (KO, 3 h) Koodausta: virheiden metsästystä. 24.5.2004 (LR, 2 h) Palaveri: asiakasdemo. 27.5.2004 (LR, 3 h) Dokumenttien ja wikin viimeistelyä. 27.5.2004 (LR, 2 h) Palaveri: tuotoksen palautus. Yhteensä 201 tuntia

B.2 Risto Saarelma

21.01.2004 (AT, 2 h) DHT-algoritmeihin tutustumista 22.01.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: hallintoasioita, projektin aloitus 26.01.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: vastuualuiden sopiminen, alustavaa suunnitte- lua 28.01.2004 (PS, 1 h) alustavan riskianalyysidokumentin kirjoittaminen

29.01.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen 02.02.2004 (PS, 1 h) dokumentin säätämistä 02.02.2004 (AT, 1 h) GNUnetiin tutustumista 02.02.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen 04.02.2004 (PS, 1 h) työvaiheiden kuvaus projektisuunnitelmaan 05.02.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: projektisuunnitelman viimeistelykokous, määrittelyvaiheen aloitus 05.02.2004 (PS, 3 h) dokumentaation viimeistelyä 06.02.2004 (PS, 1 h) dokumentaation viimeistelyä 09.02.2004 (PS, 2 h) määrittelykohtien miettimistä 09.02.2004 (PS, 2 h) dokumentin säätämistä 09.02.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: projektisuunnitelman tarkastus 10.02.2004 (PS, 3 h) dokumentin säätämistä 12.02.2004 (PS, 2 h) tarkastuksen perusteella muutellut projektisuunnitelman viimeisteleminen 12.02.2004 (VA, 2 h) ryhmätapaaminen, määrittelyn aloittelua 16.02.2004 (AT, 1 h) GNUnetiin tutustumista 16.02.2004 (VA, 2 h) ryhmätapaaminen 16.02.2004 (VA, 3 h) esimerkkisovellusidean miettimistä ja kuvailua 19.02.2004 (VA, 2 h) GNUnet-osuuden kirjoittamista määrittelydokumenttiin 22.02.2004 (VA, 3 h) määrittelydokumentin toimittamista 23.02.2004 (VA, 2 h) määrittelydokumentin toimittamista 23.02.2004 (VA, 2 h) ryhmätapaaminen 26.02.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 01.03.2004 (SU, 5 h) Kademlia-algoritmien pseudokoodin kirjoittamista 04.03.2004 (SU, 5 h) Kademlia-algoritmien pseudokoodin kirjoittamista 04.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 04.03.2004 (SU, 1 h) määrittelydokumentin tarkastaminen

05.03.2004 (SU, 2 h) määrittelydokumentin toimittamista 07.03.2004 (SU, 6 h) Kademlia-algoritmien pseudokoodit 08.03.2004 (SU, 1 h) kommentteja Wikiin 08.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 11.03.2004 (SU, 2 h) kommentteja Wikiin 11.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 14.03.2004 (SU, 1 h) Kademlia-algoritmien ihmettelyä 15.03.2004 (SU, 2 h) Kademlia-algoritmien ihmettelyä 15.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 17.03.2004 (SU, 4 h) Kademlia-algoritmin pseudkoodeja 18.03.2004 (SU, 1 h) Wikin lukemista 18.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 20.03.2004 (SU, 3 h) Kademlia-pseudokoodin päivittämistä + algoritmin pähkäilyä 21.03.2004 (SU, 4 h) Kademlia-pseudokoodin päivittämistä + algoritmin pähkäilyä 22.03.2004 (SU, 4 h) Kademlia-pseudokoodin päivittämistä + algoritmin pähkäilyä 23.03.2004 (SU, 2 h) pseudokoodijuttua 23.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 24.03.2004 (SU, 4 h) epäeuklidisen avaruuden hahmottamista 24.03.2004 (AT, 1 h) GNUnetin kääntymään saamista 25.03.2004 (AT, 3 h) GNUnetin kääntymään saamista 26.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 27.03.2004 (SU, 1 h) suunnitteludokumentin kirjoittamista 29.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 30.03.2004 (SU, 2 h) kaavioiden piirtämistä suunnitteludokumenttiin 31.03.2004 (SU, 1 h) kaavioiden piirtämistä suunnitteludokumenttiin 01.04.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 03.04.2004 (SU, 2 h) suunnitteludokumentin muokkaamista

04.04.2004 (SU, 5 h) suunnitteludokumentin toimittamista 05.04.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 15.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen 17.04.2004 (KO, 6 h) kademlian koodaamista 18.04.2004 (KO, 2 h) kademlian koodaamista 19.04.2004 (KO, 2 h) kademlian koodaamista 19.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen 20.04.2004 (KO, 2 h) kademlian autobuildin säätämistä 22.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen 25.04.2004 (KO, 3 h) koodailua 26.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen 27.04.2004 (KO, 1 h) moduuli-interaktioiden pohtimista 28.04.2004 (KO, 6 h) rpc-kutsujen ping ja find-node toteuttamista 29.04.2004 (KO, 2 h) rpc- ja muistinhallintajuttujen selvittelyä 29.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen 30.04.2004 (KO, 2 h) find-value -rpc:n koodaaminen 01.05.2004 (KO, 3 h) lookup-funktioiden suunnittelua 01.05.2004 (KO, 4 h) iterointisysteemin säätämistä kademlia-tietorakenteelle 02.05.2004 (KO, 2 h) yksikkötestauksen virittelyä kademlia-toteutukselle 03.05.2004 (KO, 3 h) yksikkötestauksen virittelyä, kademlia-tietorakenteiden refaktoroin- tia 03.05.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen 04.05.2004 (KO, 3 h) demokalvojen kirjoittaminen 04.05.2004 (KO, 2 h) kademlian refaktorointi 05.05.2004 (KO, 3 h) kademlian ja apufunktioiden koodaamista 05.05.2004 (KO, 2 h) kademlian commitoimiskelpoiseen kuntoon 06.05.2004 (KO, 3 h) demotilaisuus ja ryhmätapaaminen

07.05.2004 (KO, 3 h) kademlian lookup-funktio 08.05.2004 (KO, 1 h) kademlian lookup-funktio 11.05.2004 (KO, 4 h) järjestelmätestaussessio 12.05.2004 (KO, 3 h) kademliaan store-toiminnallisuus 13.05.2004 (KO, 5 h) järjestelmätestaussessio 17.05.2004 (KO, 2 h) list-tables -toiminnallisuus 18.05.2004 (KO, 1 h) buginkorjausta list-tablesista Yhteensä 214 tuntia

B.3 Antti Salonen

21.1.2004 (AT, 2 h) Tutustuttu projektin aihealueeseen 22.1.2004 (PS, 4 h) Projektin aloitus tuplapitkällä palaverilla 26.1.2004 (AT, 1 h) Tutustumista aiheeseen 26.1.2004 (PS, 2 h) Palaveri - roolijako 29.1.2004 (PS, 2 h) Kokonaiskuvan miettimistä, projektisuunnitelman kappaleen laatiminen 29.1.2004 (PS, 2 h) Palaveri - Katseltiin alustavaa projektisuunnitelmaa 2.2.2004 (PS, 2 h) Palaveri - Ei merkittävää edistymistä 5.2.2004 (PS, 2 h) Palaveri - Sovittiin viimeiset muutokset projektisuunnitelmaan 6.2.2004 (PS, 1 h) Palaveri - Projektisuunnitelman viimeiset muutokset osaltani ja asiakkaan informoiminen tarkastustilaisuudesta 9.2.2004 (PS, 1 h) Tutustuminen projektisuunnitelmaan 9.2.2004 (PS, 2 h) Palaveri - Projektisuunnitelman tarkastus 12.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri - Käytiin määrittelydokumentin rakennetta läpi 16.2.2004 (AT, 3 h) Tutustuin tekniseen materiaaliin 16.2.2004 (VA, 1 h) Kirjoitin määrittelydokumenttiin Kokonaiskuva-kappaleen 16.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri - Ei merkittävää edistymistä 19.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri - Katseltiin määrittelydokumenttia läpi

20.2.2004 (VA, 1 h) Sovitut muutokset määrittelydokumenttiin 23.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri - Tarkistettiin asiakkaan kanssa määrittelydokumenttia 26.2.2004 (VA, 3 h) Kuva ja muita muutoksia määrittelydokkariin 26.2.2004 (VA, 2 h) Palaveri - kyylättiin määrittelydokkaria vaihteeksi 27.2.2004 (VA, 1 h) "Viimeiset"muutokset määrittelydokkariin 2.3.2004 (VA, 1 h) Printtasin ja luin läpi määrittelydokkarin 2.3.2004 (VA, 2 h) Määrittely dokkarin katselmointi - Puihin meni 2.3.2004 (SU, 2 h) Mietin tietoliikenteen toteutusta, luin GNUnetin materiaalia 3.3.2004 (SU, 2 h) Mietin lisää ja kirjoitin Wikiin tietoliikenteen toteuttamisesta 4.3.2004 (VA, 2 h) Piirsin uuden kuvan, päivitin vanhaa kuvaa ja uudistin määrittelydokkarin kappaleen 4.3.2004 (VA, 2 h) Palaveri, määrittelydokkariin liittyen vaihteeksi 7.3.2004 (SU, 2 h) Luin Tanenbaumia yms. geneeristä materiaalia, päivitin Wikiä RPCsuunnittelun osalta 8.3.2004 (VA, 1 h) Tulostin ja luin määrittelydokumenttiin, katselin Wikiä 8.3.2004 (VA, 2 h) Määrittelydokumentin toinen katselmointi 8.3.2004 (SU, 3 h) Luin GNUnetin materiaalia, luin GNUnetin siirtokerroksen abstraktioon liittyvän paperin, tarkensin RPC-moduulin suunnittelua 10.3.2004 (SU, 3 h) Päivitin Wikiin lisää materiaalia, kävin Wikiä läpi 11.3.2004 (SU, 2 h) Suunnittelupalaveri 18.3.2004 (SU, 2 h) Luin asiakkaan lähettämiä maileja ajatuksella, kävin materiaalia läpi 18.3.2004 (SU, 2 h) Suunnittelupalaveri 21.3.2004 (AT, 2 h) Asensin kahdelle koneelle Debianin GNUnet-paketit ja testailin pikaisesti 21.3.2004 (SU, 3 h) Tarkastelin GNUnetin materiaalia erityisesti reititykseen liittyen, luin asiakkaan mainitsemaa Ethernet-paperia 22.3.2004 (AT, 3 h) Tuomaksen kanssa testailtiin GNUnettiä 23.3.2004 (SU, 4 h) Luin vuonhallintaan liittyvää kirjallisuutta ja mietin ratkaisujen soveltuvuutta DHT:hen, päivitin Wikiä

23.3.2004 (SU, 2 h) Palaveri suunnitteluun liittyen 26.3.2004 (SU, 1 h) Wikiin lisää materiaalia, sähköpostiä 26.3.2004 (SU, 2 h) Palaveri suunnitteluun liittyen 29.3.2004 (SU, 2 h) Wikiin lisää kuvia ja tekstiä 29.3.2004 (SU, 2 h) Palaveri suunnitteluun liittyen 1.4.2004 (SU, 2 h) Muutoksia suunnitteludokumenttiin 1.4.2004 (SU, 2 h) Palaveri suunnitteluun liittyen 3.4.2004 (SU, 5 h) RPC-moduulin suunnittelua, kirjallisuuden lukemista ja Wikin päivittämistä 4.4.2004 (SU, 1 h) Viime hetken muutoksia suunnitteludokkariin 5.4.2004 (SU, 2 h) Suunnitteludokumentin katselmointi 19.4.2004 (SU, 2 h) RPC-moduulin pseudokoodausta 19.4.2004 (KO, 1 h) Lyhyt palaveri 22.4.2004 (KO, 4 h) Koodausta 23.4.2004 (KO, 3 h) Pseudokoodausta ja koodausta 23.4.2004 (KO, 2 h) Palaveri koodaukseen liittyen 23.4.2004 (KO, 1 h) Muistinhallinnan selvittelyä ja pieniä muutoksia koodiin 23.4.2004 (KO, 3 h) Irkkausta, speksausta, tutkailua ja koodausta 24.4.2004 (KO, 2 h) Vektoritietorakenteen muokkaus GNUnet-tyyliseksi, säieturvalliseksi ja kääntyväksi 26.4.2004 (KO, 2 h) Palaveri 26.4.2004 (KO, 3 h) Fiksasin vektorirakenteen funktio- ja muuttujanimet, korjasin yhden bugin, rakensin, käänsin ja ajoin onnistuneesti monisäikeisen rasitustestin, luin Baconin kirjaa synkronisointimalleihin liittyen 29.4.2004 (KO, 3 h) Speksasin irkissä ja koodasin 29.4.2004 (KO, 2 h) Palaveri 30.4.2004 (KO, 2 h) Koodausta 2.5.2004 (KO, 2 h) Debuggausta 2.5.2004 (KO, 3 h) Koodausta / Säätämistä

3.5.2004 (KO, 2 h) RES-viestien käsittelyn koodaus 3.5.2004 (KO, 2 h) Seurantakokous 3.5.2004 (KO, 2 h) Koodausta 4.5.2004 (KO, 2 h) RPC-kutsun lähetyksen koodaus 4.5.2004 (KO, 1 h) ACK-viestien alustavan käsittelyn koodaus 5.5.2004 (KO, 2 h) GNUnetin kääntämisen ihmettelyä, yksikkötestien suunnittelua 6.5.2004 (KO, 1 h) Irkkaamista ja GNUnetin kääntämistä 6.5.2004 (KO, 1 h) Demotilaisuus 6.5.2004 (KO, 2 h) Palaveri 6.5.2004 (KO, 2 h) Säätöä ja GNUnetin onnistunut kääntäminen 10.5.2004 (KO, 5 h) Koodausta, kääntämistä, speksausta, testausta 11.5.2004 (KO, 4 h) Säätösessio ja koodin uudelleenkirjoitusta 12.5.2004 (KO, 3 h) Irkkausta, refaktorointia 12.5.2004 (KO, 1 h) Irkkausta, tuumimista, skriptien päivitystä 13.5.2004 (KO, 6 h) Säätämistä 13.5.2004 (KO, 1 h) Jussin aivoituksien parsimista, GNUnetin ytimen tutkailua, debugviestien lisäämistä 14.5.2004 (KO, 2 h) Säätämistä 15.5.2004 (KO, 3 h) Bugien metsästämistä 16.5.2004 (KO, 2 h) Debuggausta 16.5.2004 (KO, 1 h) Koodin toimivaksi muuttaminen 16.5.2004 (KO, 3 h) Refaktorointia, optimointia, kommentointia 17.5.2004 (KO, 4 h) Säätösessio, palaveri 17.5.2004 (KO, 1 h) Kuittausten ketjutuksen ja ajastuksen toteutus ja testaus 18.5.2004 (KO, 2 h) Implisiittisten kuittausten toteutus ja testaus 21.5.2004 (KO, 1 h) Testailua 24.5.2004 (KO, 2 h) Koodin kommentointia, RTT-estimoinnin toteutus

24.5.2004 (LR, 1 h) Loppuraporttiin asiaa

24.5.2004 (KO, 1 h) Koodin kyyläilyä, uudelleenlähetyksen hahmottelua

24.5.2004 (LR, 2 h) Asiakkaalle demoamista

Yhteensä 198 tuntia

B.4 Tuomas Toivonen

20.05.2004 (LR, 3 h) Työhön, toimeen! Työstetty dokumentteja. Valmiina rungot ja pohjat generointia varten CVS:ssä. Työstetty dokumentteja; lähinnä loppuraporttia ja skriptejä, joilla lasketaan projektiryhmän aktiivisuus per periodi.

23.05.2004 (LR, 6 h) Työstetty loppuraporttia. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

24.05.2004 (LR, 5 h) <no description> Edelleen kynäilty loppuraporttia. Lisätty projektiryhmän aktiivisuutta kuvaavat käppyrät loppuraporttiin. Esiteltiin projektia asiakkaalle (1615-1715). Edelleen kynäilty loppuraporttia: ei merkittävää edistystä, valitettavasti. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

26.05.2004 (LR, 3 h) Kynäily esittely white paperiin. Edelleen työstettu loppuraporttia, white paperia ja testausyhteenvetoa

27.05.2004 (LR, 10 h) Gnuplotin säätöä. Huh, pitkä sessio dokumentteja työstäen. Kohtalaista edistymistä. Kyllä tästä nyt lopulta loppu tulee. Tuntilistat viritetty osaksi loppuraporttia. No, ei tullut uni. Wörkin sitten dokkareita hieman lisää. Jos ei nyt tule uni, ei sitten ei millään ei. Viimeistely loput dokumentit. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

12.02.2004 (VA, 2 h) Seurantakokous Aleksandriassa.

16.02.2004 (VA, 3 h) Projektiryhmän palaveri, vaatimusanalyysiä jatkettiin. Lisätty palaverin pöytäkirja wikiin. Kartoitettu testityökaluja yksikkötestausta varten. Kirjoitettu wikiin kunnes kolahti alta selain ja vei mukanaan vielä lähettämättä olleen lomakkeen.

19.02.2004 (VA, 2 h) Kirjoitettu yksikkötestauksesta wikiin. Ryhmäpalaveri.

20.02.2004 (VA, 1 h) Dokumentaation työstöä wikissä. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

23.02.2004 (VA, 2 h) Ryhmäpalaveri, asiakas paikalla. Määrittelydokkarin uusinta versiota tutkailtu.

02.03.2004 (VA, 3 h) Kahlattu määrittelydokumenttia. Määrittelydokumentin katselmointi; osa luvuista hyväksyttiin muutoksin. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

04.03.2004 (VA, 7 h) Hackiti hackiti. Kommentoitu Tomin listalle lähettämiä nootteja.

Hahmoteltu wikin tehokkaampaa käyttöä. Vastailtu maileihin. Luettu Tomin maili. Leikitty gnuplotilla graafi projektiryhmän aktiivisuudesta työtunteihin perustuen. Vastattu pitkästi Tomin mailiin listalle. Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa.

05.03.2004 (VA, 1 h) Määrittelydokumentin muuttuneiden osien läpikäynti lyhyesti. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

22.01.2004 (YP, 0 h) Kokouksen päätteeksi oli osan ryhmästä kanssa puhetta wikin käyttämisestä dokumentaation (soveltuen) ylläpitoon. Käyty läpi mediawiki ja twiki (kevyempi asennus, parempi niin) vaihtoehtoina.

25.01.2004 (YP, 1 h) TWiki asennustyötä. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

26.01.2004 (YP, 5 h) Tutkailtu edelleen TWikiä, turhan kompleksi. Asennettu selkeän AtisWikin kehitelmä UseMod wiki. Viritetty usemod wikin testiasennusta käyttökuntoon. Syötetty wikiin kommentteja ja dokumenttipohjia. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

28.01.2004 (YP, 0 h) Wiki sirtynyt tuotantokäyttöön; tsekattu.

29.01.2004 (YP, 1 h) Luettu Kademlian dokumenttia. Projektiryhmän palaveri.

30.01.2004 (YP, 0 h) wiki-to-latex.pl skripti aloitettu

02.02.2004 (YP, 9 h) Huh, turhankin pitkä sessio; lähinnä työstetty wiki-to-latex.pl skriptiä. Tuntikirjanpitoa. Säädetty skripti generoimaan projektin yhteisen formaatin mukaiset työlistat worklog(1) tulosteista. <no description> CVS hacks: tuki automaattisesti lähetettäville commit-viesteille, ei vissiin oikein toimi kuitenkaan.

05.02.2004 (YP, 3 h) Hakkeroitu wiki-to-latex.pl -skriptiä ja muokattu projektisuunnitelman sivuja skriptille (ja siten latexille) paremmin soveltuviksi. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

14.02.2004 (YP, 0 h) Sähköpostikeskustelua.

04.03.2004 (YP, 2 h) Viritetty ryhmän aktiivisuutta seuraavaa plotteria. Väkerrettiin kasaan plotti, joka vertailee tavoitetasoon. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

15.03.2004 (YP, 2 h) Prokrastinoin pari tuntia oppimispäiväkirjaa kynäillen - henkilökohtaisesti hyödyllistä, projektin kannalta kyseenalaista.

24.03.2004 (YP, 0 h) Työtuntien päivitys raporttia varten.

27.04.2004 (YP, 1 h) Tuntilistojen päivityksiä. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

21.01.2004 (AT, 2 h) Printing materials. Reading an early Gnunet (GNET) paper.

22.01.2004 (AT, 3 h) Projektiryhmän ensimmäinen tapaaminen ja myös asiakkaan tapaaminen.

12.02.2004 (AT, 1 h) Kahlattu DHT-listaa. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h). 14.02.2004 (AT, 2 h) Luettu Kademlia-artikkelia. 15.03.2004 (AT, 0 h) Fun with gnunet! 26.03.2004 (AT, 0 h) Luettu Kademlia-artikkelia.

26.01.2004 (PS, 2 h) Ryhmäpalaveri: työnjakoa, projektisuunnitelmaa. 02.02.2004 (PS, 2 h) Projektipalaveri, työstettiin projektisuunnitelmaa. 03.02.2004 (PS, 0 h) Päivitetty eilisen palaverin pöytäkirja wikiin. 05.02.2004 (PS, 3 h) Kynäilty projektisuunnitelmaan laadunvalvonnasta. Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa: työstettiin valmiiksi projektisuunnitelma. Päivitetty wikito-latex.pl skriptille ohjeistus.

09.02.2004 (PS, 2 h) Projektisuunnitelman katselmointi.

19.04.2004 (KO, 2 h) Seurantapalaveri, TKTL, 1615-1645. Seurantapalaveri, TKTL, 1615- 1645.

23.04.2004 (KO, 9 h) Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa (1515-1645). Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa (1515-1645). Esimerkkisovelluksen toteuttamista eli lähinnä tutustumista GTK-rajapintaan ja testisovellusten laatimista.

24.04.2004 (KO, 4 h) Hacking GTK. Lisää GTK:n tutkailua ja esimerkkisovelluksen hahmottelua. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

26.04.2004 (KO, 2 h) Projektiryhmän palaveri (tietojenkäsittelytieteen laitos, 1615-1715). 29.04.2004 (KO, 5 h) Haksoroitu esimerkkisovellusta. On da train, hacking da example app. Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa (1615-1715). Työstetty esimerkkisovellusta (kelvollinen download widget nyt kasassa). Viritetty skripti CVS repositoryyn lähettämään sähköpostilla tiedot suoritetuista commiteista.

30.04.2004 (KO, 2 h) GNUnet compilation hacks - no, johan kääntyy! Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

03.05.2004 (KO, 4 h) Seurantakokous (1615-1730), TKTL. Hacking dht/tools (komentorivityökalut DHT-moduulin käyttöön).

05.05.2004 (KO, 2 h) Hacky sacky. Hackiti hack: työkaluja, joilla onnistuu testiverkon käynnistys ja ylläpito. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

06.05.2004 (KO, 6 h) Demotilaisuus. Projektiryhmän palaveri (1515-1600), TKTL. Hacking da scripts for da tests network maintenance.

07.05.2004 (KO, 0 h) Vastattu listalla keskusteluun irkissä.

11.05.2004 (KO, 5 h) dht-join.c Testaussessio porukalla 1400 alkaen.

12.05.2004 (KO, 1 h) Työstetty DHT-testiohjelmia.

13.05.2004 (KO, 6 h) Testaussessio, aktiivinen sellainen. Toteutin loput dht-tools testiohjelmat (Simo toteutti dht-leave’n). Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

14.05.2004 (KO, 5 h) <no description> Refaktoroitu testityökaluja: komentoriviparametrit. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

16.05.2004 (KO, 2 h) Järkeistetty testityökalujen tulosteita; toteutettu eri työkaluja yhdistelevä testiskripti.

17.05.2004 (KO, 5 h) <no description> Projektiryhmän palaveri (har har). Viritelty taulujen listausta client-server.c’ssä. Bugi hahmotettu: linkitetty lista käydään läpi useamman kerran asettamatta pointteria läpikäyntien välissä listan alkuun. Haxoring da tools da testing. Komentoriviparametrit paremmassa jamassa - daemonin puolella list ilmeisesti rikki?

20.05.2004 (KO, 1 h) <no description> Ajettu "single node-testejä. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

21.05.2004 (KO, 1 h) <no description> Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

26.02.2004 (SU, 2 h) Projektiryhmän seurantakokous Aleksandriassa.

07.03.2004 (SU, 1 h) Kynäilty CuTestin käytöstä (ja toki testattu myös työkalu käytännössä).

08.03.2004 (SU, 5 h) Kommentoitu wikissä mm. datakerrosta. Tutkailtu GNUnetin konfiguraatiotiedostojen käsittelyä; kirjattu aiheesta huomiota wikiin. Määrittelydokumentin toinen tarkastus (laitos, 1600-1750).

11.03.2004 (SU, 3 h) Kahlattu läpi suunnitteluun liittyvää materiaalia wikissä. Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa (1615-1745). Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

15.03.2004 (SU, 4 h) Projektiryhmän palaveri: hashattiin teknisiä yksityiskohtia. Pöytäkirja wikiin, vastaus asiakkaan kommenttiin, päiväkirjaan P.S. LDAP C API Tilannekatsaus. Kahlailtu GNUnetin client-server -protokollasta materiaalia GNUnetin dokumentaatiosta. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

18.03.2004 (SU, 3 h) Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa. Irkissä keskustelua Simon ja Antin kanssa esimerkkisovelluksesta. Kirjattu keskustelun saldo wikiin.

22.03.2004 (SU, 4 h) Haksoroitu Antti Salosen kanssa gnunetd:tä ja testattu chat-sovellusta.

Ehkä nyt tiedetään paremmin, mitä ei tiedetä: joko gnunet-malli on hyvin indeterministinen tai sitten emme ymmärrä toimintaa riittävästi. Joitakin hyviä ideoita testatukseen liittyen.

23.03.2004 (SU, 3 h) Projektiryhmän palaveri laitoksella. Testiverkon toteuttamisesta wikiin; kahlattu muuta materiaalia wikissä. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

26.03.2004 (SU, 3 h) Wikistystä. Projektiryhmän palaveri (Aleksandria). Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

29.03.2004 (SU, 2 h) Projektiryhmän palaveri Aleksandriassa.

01.04.2004 (SU, 4 h) Luettu ja etenkin kynäilty materiaalia wikiin. Projektiryhmän palaveri. Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto (+1h).

02.04.2004 (SU, 0 h) Kahden edeltävän kokouksen pöytäkirjat wikiin. 04.04.2004 (SU, 1 h) Päivitetty testisovellukseen liittyvää materiaalia. Viritetty wiki-to-latex.pl -skriptiä tukemaan numeroituja ja määritteleviä listoja, joita käytin wikin suunnitteludokumentissa. Suunniteludokumentissa oli ongelmia.

05.04.2004 (SU, 2 h) Suunnitteludokumentin tarkastus (1615-1745), tietojenkäsittelytieteen laitos.

27.05.2004 (YP, 1 h) Tasatunteihin pyöristyksen ylivuoto. Yhteensä 189 tuntia

B.5 Tomi Tukiainen

21.01.2004 (AT, 4 h) Tutustumista Kademliaan, GNUnetiin ja Kademlian vastineisiin 22.01.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: hallintoasioita, asiakkaan tapaaminen, projektin aloitus 22.01.2004 (AT, 5 h) Tutustumista GNUnetiin ja Kademlian läpi lukeminen uudestaan 26.01.2004 (AT, 5 h) Tutustumista GNUnetiin 26.01.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: roolien jakaminen ja projektisuunnitelman suunnittelua 28.01.2004 (PS, 3 h) Funktiopistelaskelman laatimista, GNUnet:in läpikäyntiä 29.01.2004 (AT, 5 h) GNUnetin läpikäyntiä 29.01.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: projektisuunnitelman valmistelua ja aikataulun päättäminen 29.01.2004 (PS, 5 h) Projektisuunnitelman tekemistä, mm GANTT-kaavio jne. 31.01.2004 (PS, 1 h) Projektisuunnitelman tekemistä 02.02.2004 (PS, 4 h) Projektisuunnitelman tekemistä

03.02.2004 (PS, 2 h) Projektisuunnitelman tekemistä 04.02.2004 (PS, 3 h) Projektisuunnitelman viimeistelyä 05.02.2004 (PS, 3 h) Projektisuunnitelman viimeistelyä 05.02.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: projektisuunnitelman läpikäynti ja määrittelyvaiheen aloitus.

05.02.2004 (PS, 2 h) Projektisuunnitelman viimeistelyä 08.02.2004 (VA, 1 h) Vaatimusten maarittelya 09.02.2004 (AT, 3 h) Chordin ja Kademlian lapikayntia 09.02.2004 (VA, 2 h) Vaatimusten maarittelya 09.02.2004 (PS, 1 h) Projektisuunnitelman lukemista 09.02.2004 (PS, 2 h) ryhmatapaaminen: projektisuunnitelman tarkastus asiakkaan ollessa lasna 11.02.2004 (VA, 6 h) Vaatimusten maarittelya 11.02.2004 (VA, 1 h) Seurantakokouksen ohjelman laatiminen 12.02.2004 (VA, 3 h) Vaatimusten määrittelyä ja seurantakokous 16.02.2004 (VA, 8 h) Vaatimusten määrittelyä ja ryhmätapaaminen 18.02.2004 (VA, 2 h) Vaatimusten määrittelyä 19.02.2004 (VA, 7 h) Vaatimusten määrittelyä ja ryhmätapaaminen 23.02.2004 (VA, 1 h) Maarittelydokumentin lapikayntia 25.02.2004 (VA, 1 h) Maarittelydokumentin korjauksia 26.02.2004 (VA, 6 h) Vaatimusten maarittelya ja GNUnetin lapikayntia 02.03.2004 (VA, 4 h) Määrittelydokumentin läpikäyntiä 03.03.2004 (VA, 3 h) Maarittelydokumentin korjauksia 03.03.2004 (PS, 4 h) Tyoskentelytapojen suunnittelua 03.03.2004 (SU, 5 h) Suunnittelua 04.03.2004 (SU, 9 h) Suunnittelua ja tapaaminen 07.03.2004 (SU, 3 h) Suunnittelua 08.03.2004 (SU, 1 h) Suunnittelua

09.03.2004 (SU, 3 h) Suunnittelua ja tapaaminen 11.03.2004 (SU, 5 h) APIn ja DHT-moduulin välisen protokollan suunnittelua ja ryhmätapaaminen 14.03.2004 (SU, 2 h) APIn ja DHT-moduulin välisen protokollan suunnittelua 15.03.2004 (SU, 3 h) Suunnitelman osa-alueen ristiinlukeminen, suunnitelman läpikäyntiä ja ryhmätapaaminen 17.03.2004 (SU, 2 h) APIn ja APIn ja DHT-moduulin välisen protokollan suunnittelua 18.03.2004 (SU, 3 h) Suunnitelman osa-alueen ristiinlukeminen, suunnitelman silmäilyä ja ryhmätapaaminen 23.03.2004 (SU, 3 h) Suunnitelman lukemista ja ryhmätapaaminen 24.03.2004 (SU, 3 h) API-suunnitelman hiomista lopulliseen muotoonsa 24.03.2004 (SU, 1 h) GNUnet-host_id-ongelma e-mailin formulointi & lähetys asiakkaal- le 25.03.2004 (SU, 4 h) API-suunnitelman hiomista lopulliseen muotoonsa, avoimien ongelmien päivittäminen, jne.

28.03.2004 (SU, 1 h) APIn ja DHT-moduulin välisen protokollan kuvauksen suomentaminen suunnitteludokumenttiin 29.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen: seurantakokous ja keskustelua suunnittelusta. 04.04.2004 (SU, 1 h) Suunnitteludokumentin läpikäyntiä 05.04.2004 (SU, 4 h) Suunnitteludokumentin läpikäynti, katselmointi ja edistymisraportin tekeminen.

11.04.2004 (OH, 3 h) Ohjelmointirajapinnan headerin koodaamista DHT:lle – dht_api.h. 14.04.2004 (OH, 12 h) Ohjelmointirajapinnan, tietorakenteiden, testimakefilen jne. toteuttamista.

15.04.2004 (OH, 2 h) ryhmätapaaminen: keskustelua ohjelmoinnista 15.04.2004 (OH, 2 h) Makefilen työstämistä ja koodin läpikäyntiä 18.04.2004 (OH, 2 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista 19.04.2004 (SU, 1 h) Suunnitteludokumentin muutoskohtien tarkastus 19.04.2004 (OH, 2 h) Ryhmätapaaminen: projektin seurantaa ja keskustelua 22.04.2004 (OH, 5 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista: loput CS-viestityypit

23.04.2004 (OH, 2 h) Ryhmätapaaminen: keskustelua ohjelmoinnista 26.04.2004 (OH, 6 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista. 26.04.2004 (OH, 2 h) Ryhmätapaaminen: keskustelua ohjelmoinnista 28.04.2004 (OH, 8 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista: initializeApi loppuun ja create alusta loppuun. Vähän refaktorointia.

29.04.2004 (OH, 2 h) Ryhmätapaaminen: keskustelua ohjelmoinnista 29.04.2004 (OH, 5 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista: insert, fetch, join. Vähän refaktorointia.

01.05.2004 (OH, 2 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista: util funktioita resultSetNext(), isError().

03.05.2004 (OH, 2 h) Ryhmatapaaminen: seurantakokous ja keskustelua ohj. 05.05.2004 (OH, 1 h) Puuttuvan tuntiraportin generointi ja lahetys ryhmalle. 06.05.2004 (OH, 2 h) Demotilaisuus ja ryhmatapaaminen: keskustelua testauksesta ja ohjelmoinnista.

09.05.2004 (OH, 5 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista: listTables ja refaktorointia. 10.05.2004 (OH, 3 h) Ohjelmointirajapinnan toteuttamista: loput funktiot ja apufunktiot. Yhteensä 229 tuntia

B.6 Simo Viitanen

20.01.2004 (AT, 4 h) dokumentteihin tutustuminen 22.01.2004 (PS, 4 h) ryhmätapaaminen: hallintoasioita, projektin aloitus, ensimmäinen asiakastapaaminen 23.01.2004 (AT, 2 h) GNUnetin dokumentaation läpikäynti 24.01.2004 (AT, 1 h) GNUnetin esimerkkisovellusten läpikäynti 25.01.2004 (AT, 2 h) Kademliaan tutustuminen 26.01.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen: roolit, projektidokumentti 27.01.2004 (PS, 1 h) projektidokumentti, tunitikirjanpito-ohjeistus 29.01.2004 (PS, 3 h) ryhmätapaaminen: projektidokumentti + projektidokumentti/organisaatio 31.01.2004 (AT, 2 h) GNUnetin selailua

01.02.2004 (AT, 2 h) dokumenttien lukua 02.02.2004 (PS, 3 h) ryhmätapaaminen: projektidokumentti + projektidokumentti/organisaatio 05.02.2004 (PS, 3 h) ryhmätapaaminen: projektisuunnitelmajahkaamista 08.02.2004 (VA, 3 h) DHT: ominaisuuksia, wiki ja dokumentaatio 09.02.2004 (PS, 2 h) ryhmätapaaminen projektidokumentin hyväksyminen 10.02.2004 (PS, 1 h) projektidokumentin läpiluku ja hyväksyminen 12.02.2004 (VA, 3 h) ryhmätapaamista ennen wikissä häröilyä 16.02.2004 (VA, 3 h) ryhmätapaaminen ja toimenpiteet 19.02.2004 (AT, 1 h) löysin pari dokua Kademliasta 19.02.2004 (VA, 3 h) ryhmätapaaminen, wikin kirjoittamista 20.02.2004 (VA, 1 h) wikissä vaatimusdokumenttia 23.02.2004 (VA, 2 h) ryhmätapaaminen asiakkaan kanssa 25.02.2004 (SU, 1 h) läpi suunnittelun kokonaisuuksia 26.02.2004 (SU, 2 h) kävin ennen ryhmätapaamista aleksandriassa kokonaisuutta läpi 26.02.2004 (VA, 2 h) ryhmätapaaminen: seuranta ja suunnittelun jaotteleminen 29.02.2004 (SU, 2 h) join palvelu 02.03.2004 (SU, 2 h) ennen ryhmätapaamista kävin läpi join prosessia 02.03.2004 (VA, 2 h) ryhmätapaaminen: hylsy tarkastuksessa :( 04.03.2004 (VA, 4 h) ryhmätapaaminen: käytiin läpi vaatimusta + ennen ja jälkeen määrittelydokkarin muokkausta 04.03.2004 (SU, 2 h) datakerroksen outline 07.03.2004 (SU, 3 h) datakerrokseen tarkennuksia ja RPC -algoritmin tarkastus 08.03.2004 (VA, 2 h) ryhmätapaaminen: tarkastus läpi huomautuksin 09.03.2004 (SU, 4 h) datakerros + flow 11.03.2004 (SU, 4 h) suunnittelurakenteen läpikäyntiä 11.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen: suunnittelun intoa 13.03.2004 (SU, 2 h) datakerros - kaksikerroksinen datakerros idea

15.03.2004 (SU, 3 h) ryhmätapaaminen ja räpellystä 17.03.2004 (SU, 4 h) datakerros - uudelleenkirjoitin koko sivun 18.03.2004 (SU, 4 h) ennen ryhmä tapaamista aleksandriassa 18.03.2004 (SU, 2 h) ryhmätapaaminen 21.03.2004 (SU, 2 h) kävin vielä datakerroksen läpi 22.03.2004 (SU, 3 h) ryhmätapaaminen + tunti valmistelua 25.03.2004 (AT, 2 h) palauttelin c oppeja mieleen + kävin läpi GNUnetin doxygeniä 26.03.2004 (VA, 2 h) kirjoitin Antin antamia muutoksia 26.03.2004 (SU, 3 h) suunnitteludokumenttia 28.03.2004 (SU, 3 h) suunnitteludokumenttia 29.03.2004 (SU, 4 h) ryhmätapaaminen: seuranta ja toimenpiteet eteenpäin 01.04.2004 (SU, 6 h) dokumentointia + c koodin tapailua 04.04.2004 (SU, 3 h) viimeiset muutokset suunnitteludokumenttiin ja 05.04.2004 (SU, 3 h) ryhmätappaminen suunnitteludokumentin rtf 12.04.2004 (KO, 5 h) datalayer.[hc] eka drafti 14.04.2004 (KO, 3 h) datalayer.h ja .c ihmettelin rajapintaa (ja toteutusta), mutten uskaltanut committaa 15.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen + ihmettely 15.04.2004 (KO, 2 h) datalayer.h eka commitus 15.04.2004 (KO, 2 h) datalayer.c eka commitus 17.04.2004 (KO, 6 h) rajapinta selkiytyi hieman 18.04.2004 (KO, 2 h) create ja delete table 19.04.2004 (KO, 2 h) seurantapalaveri: läpikäynti 19.04.2004 (KO, 3 h) hakujen iterointi 21.04.2004 (KO, 4 h) kaikkiin funktioihin pohjat persistance layerin lisääminen 22.04.2004 (KO, 6 h) funktiot loppuun persistancen toteutus, tauluhaun iterointi 23.04.2004 (KO, 3 h) koodi valmiina, muttei yhtään yksikkötestiä vielä ;>

23.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen + ihmettely 25.04.2004 (KO, 5 h) ekat yksikkötestit ja siihen liittyvät ongelmat 26.04.2004 (KO, 2 h) ryhmätapaaminen 26.04.2004 (KO, 3 h) yksikkötestit flageihin ja taulun luontiin 27.04.2004 (KO, 4 h) yksikkötestit läpi 28.04.2004 (KO, 6 h) datalayrissä esiintyneitä bugeja 29.04.2004 (KO, 4 h) ryhmätapaaminen + GNUnetin läpikäyntiä 30.04.2004 (KO, 3 h) libgnunetdht_protocol.[la so] - sain gnunetin lataamaan meidän kirjaston!!!

02.05.2004 (KO, 2 h) datalayerin bugikorjauksia ja kirjaston lataukseen ja kääntämiseen liittyviä asioita 03.05.2004 (KO, 2 h) seurantakokous 04.05.2004 (KO, 6 h) datalayerin debuggausta ja dht:n konversio, ihmettelin GNUnet liitäntää 05.05.2004 (KO, 5 h) konversio uusiksi, dht.c:tä eteenpäin 06.05.2004 (KO, 4 h) esitys ja kokous + Makefilejä ja gnunetin testi’ajoja’ 07.05.2004 (KO, 3 h) Makefilejä testasin tuomaksen boot-networkki ym. testi työkaluja 09.05.2004 (KO, 1 h) testiverkko mietintää 10.05.2004 (KO, 3 h) ryhmätapaaminen 13.05.2004 (KO, 6 h) ryhmätapaaminen: testattiin niin maan ... 14.05.2004 (KO, 4 h) tahti jatkuu eilisestä 16.05.2004 (KO, 3 h) testia 17.05.2004 (KO, 3 h) ryhmätapaaminen: testattiin taas 18.05.2004 (KO, 1 h) testiajoja 21.05.2004 (KO, 1 h) testiajoja 25.05.2004 (KO, 2 h) demo ja mitäikinä Yhteensä 241 tuntia