ID Task Name 1 Projektin suunnittelu ja hallinta 2 Projektipalaverit 3 Projektisuunnitelman teko 4 Proj.suun. Toimitus asiakkaalle 5 Määrittely 6 Vaatimusdokumentin teko 7 Vaatimusdokun luovutus 8 Vaatimusdokun palautetilaisuus (asiakas mukana) 9 Suunnittelu 10 Käyttöliittymäsuunnitelman teko 11 Käyttöliittymädemo asiakkaalle 12 Käyttöliittymäsuunnitelman palautus 13 Käyttöliittymäsuunnitelman palautetilaisuus (asiakas mukana) 14 Toteutussuunnitelman teko 15 Toteutussuunnitelman palautus 16 Toteutussuunnitelman tarkastus 17 Toteutus 18 Toteutusproto 1 19 Toteutusproto 2 20 Koodaus 21 Uusien piirteiden koodaus loppuu 22 Demo asiakkaalle 23 Testaussuunnitelman teko 24 Testaus 25 Käyttöohjeen kirjoitus 26 Käyttöohjeen palautus 27 Toteutusdokumentin teko 28 Toteutusdokumentin palautus 29 Projektin lopetus 30 Loppuraportin teko 31 Loppuraportin luovutus 32 Valmiin ohjelmiston esittely

8.6

15.6 21.6

16.6 24.6 30.6

1.7 5.7

29.6 13.7

2.8 30.7

6.8

6.8

9.8

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W y ’99 6 Jun ’99 13 Jun ’99 20 Jun ’99 27 Jun ’99 4 Jul ’99 11 Jul ’99 18 Jul ’99 25 Jul ’99 1 Aug ’99 8 Aug ’99

Task Split Progress

Milestone Summary Rolled Up Task

Rolled Up Split Rolled Up Milestone Rolled Up Progress

External Tasks Project Summary

Liite1. VETO-projektin aikataulun GANTT-kaavio

Page 1

Project: veto Date: Mon 14.6.99