Visuaalinen tietämyksenmuodostamisohjelmisto

VETO

Projektisuunnitelma

Helsingin yliopisto 14.6.1999 Jaakko Haakana Teemu Head Toni Laturi Jari-Ville Lääperi

i

Dokumentin versiohistoria

Versio Tekijä Päiväys Muutettu

0.1 JH 1.6.1999 ensimmäinen luonnos

0.2 JH 6.6.1999 Korjattu versio, lisätty GANTT-kaavio

1.0 JH 7.6.1999 Tarkennuksia

1.1 JH 10.6.1999 Riskianalyysi, viitteitä, sanaselityksiä,

GANTT-kaaviota korjattu

1.2 JH 14.6.1999 Kriittinen polku, kotisivun osoite

ii

Sisällys

1 TAUSTA........................................................................................................................................1 2 TAVOITTEET JA RAJAUKSET ...............................................................................................1 3 YMPÄ RISTÖ ................................................................................................................................1 4 ORGANISAATIO.........................................................................................................................2 5 TOIMINTASUUNNITELMA .....................................................................................................2 5.1 KOKOUSAJANKOHDAT ................................................................................................................ 2 5.2 AIKATAULU ................................................................................................................................ 2 5.3 TYÖ AIKA-ARVIOT .......................................................................................................................3 5.4 KRIITTINEN POLKU......................................................................................................................3 5.5 RISKIEN HALLINTA......................................................................................................................3 5.6 DOKUMENTIT..............................................................................................................................4 6 MENETELMÄ T JA STANDARDIT..........................................................................................4 LIITTEET...............................................................................................................................................5 VIITTEET...............................................................................................................................................5

1 Tausta

Projektissa kehitetään ohjelmisto, jolla suuria määriä moniulotteista

("monimuuttujaista") dataa voidaan visualisoida joustavasti, ja joka näin tukee visuaalista tietämyksen muodostamista. Visualisointitekniikoina toteutetaan glyyfien_1

("glyphs") käsittely sekä rinnakkaiskoordinaatit_2-menetelmä ("parallel coordinates").

Visualisoitava data on alustavasti yksi suuri taulukko mutta on varauduttava myös siihen että data on joukko assosiaatiosääntöjä tai kattavia joukkoja.

Asiakkaana projektissa ovat Matti Gröhn (TKK) sekä Hannu Toivonen (Rolf

Nevanlinna -instituutti).

2 Tavoitteet ja rajaukset

Ohjelmistossa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutteisuuteen ja käytettävyyteen käyttämällä aikaa käyttöliittymän protoiluun ja huolelliseen suunnitteluun. Ongelmana on datan suuri määrä, josta käyttäjä ei mahdollisesti heti tiedä mikä häntä voi kiinnostaa. Ohjelman on tehtävä helpoksi dataan porautuminen ja erilaisten visualisointivaihtoehtojen kokeilu. Ohjelmiston tulee myös tarjota selkeä rajapinta uusien visualisointimenetelmien ja datatyyppien lisäämiseksi myöhemmin.

Ohjelman toteutus priorisoidaan siten, että ensin toteutetaan toimiva kokonaisuus yhdellä yksinkertaisella kaksiulotteisella glyyfillä ja mikäli aikaa jää, voidaan glyyfejä lisätä.

Dokumenttien kieli on suomi. Käyttöliittymä toteutetaan englannin kieliseksi ja myös koodissa rajapintojen ja kommenttien kielenä käytetään englantia.

Asiakas hyväksyy tuotteen hyväksymällä vaatimusmääritelmän, välisuunnitelmat sekä lopullisen tuotteen.

3 Ympäristö

Ohjelmiston kohdeympäristö on Linux-käyttöjärjestelmä. Ohjelmisto toteutetaan yhdeksi ajettavaksi tiedostoksi Java ohjelmointikielellä.

1 Glyyfi on graafinen symboli, joka ilmaisee erilaisilla ominaisuuksilla (esim. muoto tai väri) mallinnettavan parametrin arvoja.

2 Rinnakkaiskoordinaatti-menetelmässä moniulotteista dataa visualisoidaan piirtämällä kukin ulottuvuus tai attribuutti rinnakkaisille pystyakseleille. Kunkin alkion sijainti tässä koordinaatistossa ilmaistaan piirtämällä yhtenäinen viiva alkion kunkin ulottuvuuden akseleilta toiselle.

Ohjelmisto on suunnattu sellaisten ihmisten käyttöön, jotka tietävät analysoitavasta datasta paljon, mutta eivät välttämättä data-miningista tai tietokoneella visualisoinnista ylipäänsä.

4 Organisaatio

Projektiryhmään kuuluvat Jaakko Haakana (projektipäällikkö), Teemu Head, Toni Laturi ja Jari-Ville Lääperi. Projekti- ym. kokouksissa sihteerivastuu kiertää projektiryhmän jäsenten kesken.

Ohjaajina toimivat Karri-Pekka Laakso ja Sari A. Laakso.

5 Toimintasuunnitelma

5.1 Kokousajankohdat

Projektin seurantakokouksia pidetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.15-12 TKTL:n salissa B436.

5.2 Aikataulu

Projekti tehdään soveltaen vesiputous-mallia. Poiketen vesiputous-mallista, toteutusratkaisuista tehdään huomattava määrä protoja. Aikataulu ja työvaiheet on esitetty liitteessä Gantt-kaaviona.

Seuraavassa on lueteltu oleelliset päivämäärät sekä luovutettavien dokumenttien sisältö.

Projektisuunnitelman palautus 8.6. Vaatimusdokumentin palautus 15.6. Käyttöliittymädemo asiakkaalle 16.6. Vaatimusdokumentin palautetilaisuus

21.6.

Käyttöliittymäsuunnitelman palautus 24.6. Luonnoksia käyttöliittymästä, sen ulkonäöstä ja siitä miten se toimii. Käyttötapaukset.

Käyttöliittymäsuunnitelman palautetilaisuus

30.6.

Toteutussuunnitelman palautus 1.7. Järjestelmän arkkitehtuuri, moduulit ja niiden väliset rajapinnat.

Toteutussuunnitelman tarkastus 5.7. Ohjelman demo asiakkaalle 30.7. Käyttöohjeen ja toteutusdokumentin 6.8. Käytetyt toteutusmenetelmät,

palautus testaussuunnitelma ja testaustulokset.

Loppuraportin palautus 9.8. Arvio omasta työstä ja projektin työvaiheista. Post mortem analyysi.

Käyttöliittymän esittely 10.8.

5.3 Työaika-arviot

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri työvaiheiden työaika arvioituna yhdelle projektiryhmän jäsenelle.

Projektisuunnitelman teko 10 h

Käyttöliittymän ja toteutuksen suunnittelu 60 h

Toteutus (koodaus ja testaus) 100 h

Käyttöohje ja toteutusdokumentti 30 h

Projektin lopetus (loppuraportti ja demo) 15 h

5.4 Kriittinen polku

Seuraavassa esitetään projektin kriittinen polku, eli työvaiheet, jotka on valmistuttava tässä järjestyksessä. Jos edellinen työvaihe viivästyy myös jälkimmäinen viivästyy.

Koska työvaiheita aloitetaan lomittain, työvaiheissa on kuitenkin hieman ^löysää~, joten vaikka yksi työvaihe viivästyy, se ei vaikuta välittömästi seuraavan työvaiheen aikatauluun.

1. Vaatimusdokumentin teko

2. Suunnitteludokumenttien (käyttöliittymä & toteutussuunnitelma) teko

3. Toteutus

4. Toteutusdokumentin teko

5.5 Riskien hallinta

Seuraavassa taulukossa esitetään mahdollisia riskejä ja niiden suunniteltu ehkäisymenettely.

Riski Ehkäisy

Työmäärä on arvioitu väärin ja aika loppuu kesken. Priorisoidaan suoritettavat asiat hyvin ja aikataulujen paikkansapitävyyttä tarkkaillaan.

Tekniset ongelmat estävät projektin etenemisen Ei jäädä selvittämään teknisiä ongelmia liian pitkäksi aikaa. Tehdään kompromisseja järjestelmän teknisen erinomaisuuden kustannuksella.

5.6 Dokumentit Projektissa tuotettuja dokumentteja säilytetään projektin kotisivulla osoitteessa http://www.cs.helsinki.fi/~veto/

6 Menetelmät ja standardit

Dokumentointivälineenä käytettään MS Word 97 ˘tekstinkäsittelyohjelmaa sekä MS Project 98 ohjelmaa. Versionhallinnassa käytetään CVS-versionhallintajärjestelmää. Java-koodauksessa sovelletaan Sunin Java-tyyliopasta Java� Look and Feel Design Guidelines, joka on saatavilla osoitteesta: http://developer.java.sun.com/developer/techDocs/hi/guidelines.html

Liitteet

Liite 1. Gantt-kaavio projektin aikataulusta ja työvaiheista

Viitteet

Sun Microsystems: Java� Look and Feel Design Guidelines